ECOM RICM5 Groupe3 2017 Journal Denis

<<<Retour au Panning du groupe

<<<Retour a la page du projet

=Sprint 4 - 10 Octobre au 16 Octobre=
 * Installation/mise en oeuvre de WebStorm - 1h
 * Premiers pas avec Bootstrap: première version du header et de la page d'accueil - 3h

=Sprint 5 - 17 Octobre au 23 Octobre=
 * Ajout d'AngularJS: traduction des éléments déjà réalisés pour des problème de compatibilité - 3h
 * Mise en place du routing du site - 1h
 * Modals pour gérer les connections aux comptes - 6h
 * Début de la page de recherche (boutons des paramètres) - 1h

=Sprint 6 - 24 Octobre au 30 Octobre=
 * Tuile cliquable pour la page de recherche - 3h
 * Gestion du Panier avec ngCart - 1h

=Sprint 7 - 31 Octobre au 6 Novembre=
 * Fonction de recherche - 1h
 * Meilleur routing - 1h
 * Modal de détails de spectacles - 3h

=Sprint 8 - 7 Novembre au 13 Novembre=
 * Amélioration du modal de spectacle - 1h
 * Barre de navigation sur la gauche de l'écran - 3h

=Sprint 9 - 14 Novembre au 20 Novembre=
 * Début de la page Panier - 2h

=Sprint 10 - 21 Novembre au 28 Novembre=
 * Routing encore plus performant - 2h

=Sprint 11 - 28 Novembre au 5 Décembre=
 * Refonte de la page d'accueil - 6h

=Sprint 12 - 6 Décembre au 12 Décembre=
 * Site plus responsive - 2h
 * Familiarisation de l'utilisation de Restangular pour faire nos requêtes en attendant plus d'avancement du back-end - 4h