Fiche de suivi - Site d'annonces

Voici la Fiche de suivi du projet ECOM 2016-2017 : Site d'annonces.

Page d'accueil du projet

= Équipe =
 * NOUGUIER Thibaut (Chef de projet)
 * RAMEL Régis (Scrum Master)
 * HATTINGUAIS Julian
 * NIOGRET Edwin

= Avancée du projet =

Semaine 1 : 12/09 - 18/09
Travail réalisé :
 * Travail sur le wiki
 * Création des pages "ECOM2016 - Site d'annonces"
 * Création des pages "Fiche de suivi - Site d'annonces"
 * Création des pages "SRS - Site d'annonces"

Semaine 2 : 19/09 - 25/09
Travail réalisé :
 * Réalisation du questionnaire d'Analyse des Besoins

Semaine 3 : 26/09 - 02/10
Travail réalisé :
 * Réalisation du tutoriel snapshot
 * Travail sur la conception
 * Diagramme de contexte
 * Fonctionnalités du système
 * Première version du diagramme de composants UML

Semaine 4 : 03/10 - 09/10
Début du premier sprint Scrum

Travail réalisé :
 * Travail sur les tâches utilisateurs
 * Travail sur les schémas d'interface utilisateur
 * Travail sur le Wiki (Analyse des besoins, Diagramme UML, Modèle de tâches)

Semaine 5 : 10/10 - 16/10
Travail réalisé :
 * Travail sur la structure des données (Entity Beans, base de données, Web services)
 * Travail sur la maquette
 * Travail sur le dossier de Conception système
 * Travail sur le SRS
 * Revue de sprint Scrum

Semaine 6 : 17/10 - 23/10
Début du deuxième sprint Scrum

Travail réalisé :
 * Présentation de conception
 * Ajout des résultats du questionnaire dans Analyse des besoins
 * Travail sur Docker

Semaine 7 : 24/10 - 30/10
Travail réalisé :
 * Travail sur les images Docker
 * Création de l'image Docker du serveur MySQL avec les tables Utilisateurs et Annonces
 * Travail sur la documentation du projet (Conception de l'interface)
 * Travail sur la communication entre EJB et Glassfish
 * Configuration de Glassfish pour la base de données
 * Revue de sprint Scrum

Semaine 8 : 31/10 - 06/11
Début du troisième sprint Scrum

Travail réalisé :
 * Travail sur OpenTSDB (en remplacement de InfluxDB et de Grafana)

Semaine 9 : 07/11 - 13/11
Travail réalisé : Problèmes rencontrés :
 * Travail sur le site Web
 * Travail sur l'API Rest
 * Revue de sprint Scrum
 * Incompétence en HTML/Javascript

Semaine 10 : 14/11 - 20/11
Début du quatrième sprint Scrum

Travail réalisé : Problèmes rencontrés :
 * Travail sur le site Web
 * Travail sur l'API Rest
 * Incompétence en HTML/Javascript

Semaine 11 : 21/11 - 27/11
Travail réalisé :
 * Travail sur le site Web
 * Travail sur Docker
 * Travail sur l'API REST
 * Revue de sprint Scrum

Semaine 12 : 28/11 - 04/12
Début du dernier sprint Scrum

Travail réalisé :
 * Travail sur le site Web
 * Déploiement des images docker glassfish et mysql-server sur Amazon
 * Déploiement des EJB sur Amazon

Semaine 13 : 05/12 - 11/12
Travail réalisé :
 * Mise en commun BackEnd/FrontEnd
 * Intégration des appels REST à l'interface utilisateur
 * Travail sur les fonctionnalités du site Web
 * Travail sur le déploiement sur Amazon
 * Mise en ligne du site Web

Semaine 14 : 12/12 - 13/12
Travail réalisé :
 * Travail sur les fonctionnalités du site Web
 * Travail sur les livrables de fin de projet
 * Travail sur la présentation de fin de projet
 * Revue de sprint Scrum