ECOM RICM5 Groupe3 2017 Journal Anthony

<<<Retour au Panning du groupe

<<<Retour a la page du projet

=Sprint 4 - 10 Octobre au 16 Octobre= =Sprint 5 - 17 Octobre au 23 Octobre=
 * Etablissement du panning détaillé fournis au client - 4h
 * Première idée pour le design du front-end - 2h
 * Formation JEE 4h
 * Recherche d'outil de génération d'application JEE 1h
 * Formation Generjee 3h
 * Génération embryon application

=Sprint 6 - 24 Octobre au 30 Octobre=
 * Formation JEE 2h
 * Étude système intégration continue 1h
 * Tests OpenShifts 2h
 * Tests AWS (EC2, ECS) 3h

=Sprint 7 - 31 Octobre au 6 Novembre=
 * Formation CircleCI 2h
 * Formation AWS 1h
 * Tentative déploiement AWS 3h
 * Préparation soutenance

=Sprint 8 - 7 Novembre au 13 Novembre=
 * Travail sur un déploiement en cluster via CircleCi 6h
 * Régénération de l'application via Generjee pour prendre en compte un meilleur schéma de données 2h

=Sprint 9 - 14 Novembre au 20 Novembre=
 * Travail sur un déploiement en cluster via CircleCi 5h
 * Debugging des fonctionnalités liés aux mails 2h
 * Génération doc API via Swagger

=Sprint 10 - 21 Novembre au 28 Novembre=
 * Travail sur le déploiement via CircleCi 6h -> script deploy.sh ne fontionnent pas
 * Tentative de déploiement du monitoring (Grafana, Telegraph, InfluxDB) -> problème d'installation des outils et notamment d'influxDB (ports bloqués) ?

=Sprint 11 - 28 Novembre au 5 Décembre=
 * Déploiement et test d'intégration des mails
 * Tentative de déploiement influxDB, Grafana et telegraph

=Sprint 12 - 6 Décembre au 12 Décembre=
 * Correction du bug "Allow origin cross domain" 2h
 * Travail sur le déploiement cluster 5h
 * Travail sur la fusion du backend 1h