ECOM RICM5 Groupe3 2017 Journal Oriane

<<<Retour au Panning du groupe

<<<Retour a la page du projet

=Sprint 4 - 10 Octobre au 16 Octobre= =Sprint 5 - 17 Octobre au 23 Octobre= =Sprint 6 - 24 Octobre au 30 Octobre=
 * Etablissement du panning détaillé fournis au client - 4h
 * Première idée pour le design du front-end - 2h
 * Installation WebStorm -1h
 * Mise en place de l'environnement Bootstrap plus prise en main (Page recherche) - 4h
 * Rajout de AngularJS et formation - 2h
 * Reprise de la Page recherche - 5h
 * Le développement lors du sprint precedent était obsolète, il a fallut tout reprendre avec AngularJS afin d'avoir un code plus clair

=Sprint 7 - 31 Octobre au 6 Novembre=
 * Préparation de l'audit 2 - 3h
 * Avancement de la partie front (Page de recherche et panier) - 3h

=Sprint 8 - 7 Novembre au 13 Novembre= Sprint moins productif que les precedents du aux examens de la fin de semaine  =Sprint 9 - 14 Novembre au 20 Novembre= =Sprint 10 - 21 Novembre au 28 Novembre=
 * Correction de l'IHM avec les retours fait lors de l'audit 2 - 3h
 * Evaluation selon les critères de Jacob Neils (Toutes les pages) - 2h30
 * Résumé des différents point d'amélioration de notre IHM - 1h
 * Commencement des modifications - 2h
 * Modification IHM

=Sprint 11 - 28 Novembre au 5 Décembre=
 * Correction de bug sur l'IHM et ajout de fonctionnalités

=Sprint 12 - 6 Décembre au 12 Décembre=
 * Evaluation économique du projet avec COCOMO - 3h
 * Préparation présentation - 2h
 * Fiche d'auto évaluation - 1h