Scrum - Coivoiturage taxi

Page d'accueil du projet

= Sprints Scrum =

Objectif

 * Réaliser tous les livrables pour la conception du site
 * Diagramme Relationnel - Base de Données
 * Dossier de Conception Système
 * Analyse des besoins
 * SRS
 * Modèle de tâches
 * Maquette

Travail réalisé :
Mardi 04/10 : Jeudi 06/10 :
 * Création des modèles de tâches
 * Création de l'IHM abstraite
 * Création des premières maquettes
 * Finalisation des modèles de tâches
 * Créations des dernières maquettes importantes

Mardi 11/10 : Jeudi 13/10 :
 * Création du dossier le conception / travail sur les fonctionnalités utilisateur
 * Réalisation de l'analyse des besoins utilisateur grâce au questionnaire
 * Travail sur le SRS
 * Design de l'architecture système
 * Design de la base de données
 * Préparation pour la soutenance conception

Revue de sprint

 * Les livrables ont été rendus à temps
 * Les maquettes doivent être révisés pour une version mobile du site

Objectif

 * Créer une base de site internet
 * Mettre en place des images docker de base ainsi que des metrics
 * Début de mise en place des EJB

Travail réalisé :
Mardi 01/11 : Jeudi 03/11 :
 * Création d'une base de site internet à partir d'un template
 * Mise en place des metrics pour notre site internet
 * Mise en place d'images docker pour glassfish, grafana, influxDB, mySQL...

Mardi 08/11 : Jeudi 13/10 :
 * Début de mise en place des EJB et de la base de données
 * Modification du template
 * Prise en main de AngularJS et HAProxy

Revue de sprint

 * Une première version du site internet a bien été mise en place et les metrics correspondants fonctionnent
 * Un premier travail sur la base de donnée à bien été effectué

Objectif

 * Installer MySQL Cluster, HAProxy
 * Mise en place de la gestion d'utilisateurs
 * Affichage de trajets pas tirés de la base de données (tests)

Travail réalisé :
Mardi 15/11 :
 * Installation de MySQL Cluster sur le cloud (migration sur Azur)
 * Mise en place de la gestion utilisateur
 * Création d'un compte
 * Connexion à un compte

Mardi 22/11 :
 * Possibilité d'afficher un trajet (pas depuis la base de données) sur une carte Google (Communication JSON)

Objectif

 * Mettre en place complètement la connexion utilisateur sécurisée
 * Corrections de bugs
 * Finaliser les documents

Travail réalisé :
Mardi 29/11 :


 * Finalisation de la mise en place de HAProxy
 * Utilisation de cookies pour se connecter au bon serveur

Mardi 06/12 :


 * Correction des dernières erreurs
 * Finalisation des documents

Revue de sprint

 * Les objectifs principaux ont été réalisés
 * La terminaison SSL n'a pas été mise en place puisqu'elle empêchait les appels AJAX