ECOM RICM5 Groupe6 2017 - Reunions

<<<< Retour

=Audit 1=

Actions

 * Définir le planning des prochains sprints : Alicia

=Réunion téléphonique avec le client=

Points abordés

 * Pertinence de chaque scénario

Actions

 * Définir la priorité des scénarios : Alicia

Points abordés

 * Etat d'avancement actuel du projet (+ démo )
 * Planning (et modification apportées)
 * Présentation de la conception
 * Présentation de l'IHM abstraite et de la maquette IHM

Actions

 * Mettre en ligne la nouvelle version de l'arbre des tâches : Alicia
 * Corriger l'IHM abstraite : Alicia
 * Rédiger et mettre en ligne les comptes rendus de réunion : Alicia
 * Etudier et mettre en place la recherche avec JPA : Vincent

=Compte rendus Sprint=

Le format des actions découlant des réunions est le suivant :
 * Description de l'action (commençant avec un VERBE d'action)
 * Responsable(s)
 * Date d'échéance

Sprint du 07/11
Rédigé par : Ahmed

Relu par : Alicia

Présents :  Alicia, Ahmed, Aymeric, Boris, Vincent

Etat actuel : 

(à compléter)
 * Serveur en ligne
 * FrontEnd V0 non liée avec le back-end
 * BackEnd (à travailler pour la recherche)
 * maquettes à retravailler
 * UML terminés

Problème(s) rencontré(s) :

Serveur qui plante (consommation de mémoire vive excessive : 1 Go ne suffit pas )

Actions :
 * Retravailler et mettre en ligne les arbres des tâches
 * Alicia
 * 13/11
 * Refaire et mettre en ligne maquettes IHM
 * Boris
 * 9/11
 * Evaluer les maquettes IHM
 * Alicia, Ahmed, Aymeric, Boris, Vincent
 * 13/11
 * Mise en place Application mobile (avoir une V0) pour ce sprint
 * Aymeric, Ahmed, Boris
 * 13/11
 * Terminer la réalisation de l'inscription à une course et la recherche d'une course (JPA)
 * Vincent, Alicia
 * 13/11
 * Création d'un compte AWS Educate
 * Vincent
 * 13/11

Réunion future :

Prochain sprint (14/11 à 8h)

Sprint du 14/11
Présents :  Alicia, Ahmed, Aymeric, Boris, Vincent

Etat actuel : 
 * Appli mobile : On a une v0 avec possibilité de géolocalisation.
 * Application web
 * Back end : Nous savons désormais faire (techniquement des requêtes en tout genre). ie. On a bien fini la formation.
 * Front end : Version non liée au back-end et sans la charte graphique.

Problème(s) rencontré(s) :
 * Trouver comment faire le lien entre l'application mobile et le back-end.
 * Retard au niveau de l'application Web.

Actions :
 * Modifier le planning en fonction du retard
 * Alicia
 * 14/11
 * Implémenter l'affichage de la position de l'utilisateur dans l'application mobile
 * Aymeric
 * 14/11
 * Concevoir la fonctionnalité de stockage et récupération d'un itinéraire de course
 * Ahmed, Boris
 * 14/11 : 11h
 * Appliquer la charte graphique sur le front-end
 * Alicia
 * 18/11
 * Evaluer les maquettes IHM et mettre en ligne les évaluations
 * Boris
 * 18/11 (samedi soir)
 * Coder les requêtes dans le back-end
 * Vincent
 * 18/11 (samedi soir)
 * Lier le front-end et le back-end
 * Alicia
 * 20/11
 * Implémenter la fonctionnalité de stockage et récupération d'un itinéraire de course
 * Ahmed, Boris
 * 20/11
 * Implémenter l'affichage d'un itinéraire de course
 * Aymeric, Ahmed, Boris
 * 20/11

Sprint du 28/11
Présents :  Alicia, Ahmed, Aymeric, Boris, Vincent

Etat actuel : 
 * Appli mobile avec implémentation de l'affichage de la position de l'utilisateur.
 * Conception de la fonctionnalité de stockage et récupération d'un itinéraire de course réalisé + début d'implémentation
 * La charte graphique a été codé sur le front-end
 * Les maquettes IHM sont évaluée et les évaluations mis en ligne.
 * Les requêtes de recherche sont implémentés, il faut encore implémenter les autres.
 * Le front-end et le back-end n'est pas encore lié.
 * L'implémentation de l'affichage d'un itinéraire de course est rélisé.

Problème(s) rencontré(s) :

Problème d'affichage dans le front-end ( dimensionnement ) Grosse perte de temps sur l'intallation de sdk Android. Erreur d'installation

Actions :


 * Finir d'implémenter l'application web
 * Alicia
 * 04/12
 * Intégration continue
 * Vincent
 * 04/12
 * Travail sur le back-end pour le roadbook
 * Ahmed
 * 04/12
 * Prédictions des temps de passages pour l'appli mobile
 * Aymeric
 * 04/12
 * Préparation des tests IHM
 * Boris
 * 28/11
 * Finir de coder les requêtes
 * Vincent
 * 04/12

Sprint du 05/12
Présents :  Alicia, Ahmed, Aymeric, Boris, Vincent

Etat actuel : 
 * Appli mobile avec implémentation de l'affichage de la position de l'utilisateur + check point et tracé de la course opérationnel.
 * La fonction recherche fonctionne, mais il faut encore l'améliorer
 * Les études IHM sont prête à être réalisé et le panel test est trouvé.
 * L'implémentation de l'affichage d'un itinéraire de course est réalisé.
 * L'application est prête à être mis en ligne.
 * Intégration continue fonctionne sur une machine.

Problème(s) rencontré(s) :

Problèmes sur la recherche. Erreur en fonction des argument (string) blocage requête micro service 2

Actions :


 * Finir d'implémenter l'application web (front-end)
 * Alicia + Boris
 * 08/12
 * Intégration continue : mise en place réplication et répartition de machine.
 * Vincent
 * 11/12
 * Travail sur le back-end pour le roadbook à terminer
 * Ahmed
 * 11/12
 * Prédictions des temps de passages pour l'appli mobile
 * Aymeric
 * 11/12
 * Réalisation des tests IHM
 * Boris
 * 11/12
 * Commencer diapos pour la présentation
 * Alicia
 * 11/12
 * Réaliser les tests de charge
 * Ahmed
 * 11/12
 * Evaluation qualité du code
 * Ahmed
 * 11/12

Sprint du 12/12
Présents :  Alicia, Ahmed, Aymeric, Boris, Vincent

Etat actuel : 
 * Les évaluations IHM on été réalisé avec 7 personnes sportives.
 * La fonction recherche fonctionne.
 * Nous avons une page d'inscription.
 * Intégration continue fonctionne sur plusieurs machines.

Actions :


 * Finir d'implémenter l'application web (front-end) à lier au back-end
 * Alicia
 * 16/12
 * Intégration continue : à terminer
 * Vincent
 * 16/12
 * Travail sur le back-end pour le roadbook à terminer
 * Ahmed
 * 16/12
 * Prédictions des temps de passages pour l'appli mobile
 * Aymeric
 * 16/12
 * Commencer diapos pour la présentation
 * Alicia + Boris
 * 11/12
 * Réaliser les tests de charge
 * Ahmed
 * 16/12
 * Evaluation qualité du code
 * Ahmed
 * 16/12

actions commune Toute l'implémentation sera stopée en fin de journée. Nous travaillerons alors sur la présentation.