PROJET-INFO5 2022 Systeme d'analyse de traces sportive fiche suivis

= Équipe =
 * Vivien QUÉMA (enseignant encadrant)
 * Guillaume VACHERIAs (chef de projet)
 * Eric HERQUÉ (scrum master)

= Suivi de projet =

Task 1 - Conception et gestion de projet - 28/01/2022 ~ 11/02/2022

 * Compréhension du sujet
 * Réalisation des sprints ainsi que les tâches à réaliser
 * Conception de l'interface à produire
 * Échange avec Monsieur Quéma pour discuter du design et des implémentations possible pour l'interface

Task 2 - Prise en main - 12/02/2022 ~ 15/02/2022

 * Prise en main
 * Documentation sur la création d'un serveur et la réalisation d'une page web interactive en NodeJS
 * Discussion sur l'implémentation de notre propre librairie pour avoir plus de contrôle sur l'interface produite

Task 3 - Veille Technologique - 18/02/2022 ~ 28/02/2022

 * Recherche de librairie sur nodeJS permettant de réaliser un ploting des données
 * Documentation sur les librairies : Plotly.js, Chart.js, Nodeplotlib.js, Billboard.js
 * Basculement sur la libraire Bokeh en Python qui correspond mieux à l'implémentation de notre interface

Task 1 - Prototypage et implémentation du sytème - 01/03/2022 ~ 10/03/2022

 * Utilisation du design pattern Model View Controller qui permet de mieux organiser la structure du code ainsi que de répartir plus facilement les tâches
 * Codage en dur du parsing, extraction des données sur les fichiers CSV et TCX
 * Plot statique des données
 * Première approche d'alignement des données
 * Création d'une application à l'aide de Bokeh server

Task 2 - Automatisation de l'implémentation - 11/03/2022 ~ 16/03/2022

 * Automatisation du parsing et extraction des données sur les fichiers de format CSV et TCX
 * Réajustement de l'interface (View) pour rendre plus accessible les widgets.
 * Envoie du données côté client au côté serveur
 * Automatisation de la génération du fichier global contenant les alignements des données en format CSV
 * Évaluation de performance pour les actions définit par les callbacks associé à chaque widget

Task 3 - Préparation de la soutenance - 16/03/2022 ~ 18/02/2022

 * Rédaction du rapport final
 * Commenter le code final
 * Préparation des diapos ainsi que d'autres documents complémentaire