PROJET-INFO5 1920 Secours Montagne avec LoRa

= Le projet en quelques mots =

= L'équipe =


 * BADAT Leya - Chef de projet
 * WYKLAND Damien - SCRUM Master
 * MASSON Jérémy
 * ZARCOS Paul
 * CUAU Victor

Supervisé par : Bernard Tourancheau

=Journal=

Sprint 0 - Du 29/01 au 31/01
Mercredi 29/01
 * Découverte du projet
 * Découverte du projet Ski-locator réalisé en 2018-2019
 * Discussion avec Bernard Tourancheau à propos des attentes du projet, des différentes étapes à suivre. Détermination des premiers objectifs. Discussions autour des technologies à utiliser, des incertitudes existantes et des études à mener pour faire des choix.

Vendredi 31/01
 * Formation rapide des 2 élèves issus de l'option Multimédia à LoRaWAN.
 * Détermination du matériel nécessaire pour réaliser le projet (au moins pour la partie d'étude de la transmission des ondes dans la neige).
 * Test sur une carte du module GPS : cela fonctionne, on obtient des coordonnées GPS (longitude et latitude) qui correspondent à notre emplacement actuel, le FabLab MSTIC. Nous sommes d'ailleurs agréablement surpris de la précision !

Ce jour, nous empruntons le matériel suivant :

Sprint 1 - Du 03/02 au 07/01
Lundi 03/02
 * Création d'une petite application Android afin de tester la lecture des données du GPS du smartphone (ça fonctionne), et début de l'intégration du Bluetooth à l'application (on peut voir depuis l'application les appareils Bluetooth à proximité)
 * Réflexion sur le protocole de test : définition de la liste du matériel nécessaire pour les tests, du nombre de mesures à effectuer, à quelle distance, à quelle profondeur d’enfouissement, etc.
 * Début de la tentative de fonctionnement du module Bluetooth sur la carte Sodaq Explorer

Mardi 04/02
 * Rédaction d'un mail à la scolarité INFO, expliquant le but des sorties qui s'annoncent pour effectuer les mesures de propagation du signal dans la neige, et demandant les démarches administratives à effectuer (conventions, assurances, frais...).
 * Suite et fin de la rédaction du protocole de test (SF et intervalle de confiance). [Lien utile à propos des canaux du SF]
 * Suite de l'apprentissage du fonctionnement du Bluetooth sur la carte Sodaq Explorer. [Lien utile]
 * Suite de l'apprentissage du fonctionnement du Bluetooth entre un smartphone et la carte Sodaq Explorer. [GitHub utile]

Mercredi 05/02
 * Connexion de deux cartes Sodaq Explorer en LoRa via P2P, sans passer par une gateway [Base de code]. Une carte émet des paquets, et la seconde les reçoit. Puis tentative de créer de paires de cartes en changer le canal sur SF12. [Documentation utile]
 * Etude de la documentation : nous constatons que les modèles de la puce RN2483 fabriqués après 2018 peuvent renvoyer le RSSI et le SNR, alors que ceux fabriqués avant ne peuvent renvoyer que le SNR. Nous contacter MicroChip par téléphone afin de connaître la date de fabrication des puces que nous utilisons, et il s'avère que les notre ne renvoient que le SNR !
 * Évaluation expérimentale qualitative de la distance de propagation des ondes entre les deux cartes, en champs libre et dans un bâtiment.
 * Début de la réalisation de la maquette de l'application Android
 * Suite de l'apprentissage du fonctionnement du Bluetooth entre un smartphone et la carte Sodaq Explorer.
 * Réflexion sur l'usage du Bluetooth BLE intégré à la carte Sodaq Explorer, ou bien à l'usage d'un Bluetooth plus ancien mais plus facile à utiliser, à l'aide d'un module externe connecté à la carte. Damien a passé la matinée au FabLab MSTIC pour discuter des options qui s'offrent à nous concernant le Bluetooth, et tester du matériel différent. Nous parvenons désormais, avec le module Bluetooth HC05, à communiquer dans les deux sens. Avec le BLE intégré à la carte Sodaq, nous parvenons à envoyer des commandes à la puce, mais nous n'avons pas assez de documentation pour aller plus loin pour le moment. Nous allons probablement privilégié l'usage du module externe Bluetooth HC05.

Ce jour, nous sommes donc en possession du matériel suivant :

Vendredi 07/02
 * Discussion autour des fonctionnalités de l'application Android, des messages qui doivent être échangés entre le smartphone et la carte en Bluetooth et entre les cartes en LoRa.
 * Nous parvenons à récupérer le SNR sur la carte LoRa avec notre code de test [Documentation utile]. Réflexion sur la possibilité de calculer le RSSI par la suite à partir du SNR.
 * Test en bâtiment de l'évolution du SNR avec la distance : les valeurs mesurées sont très instables. Nous prévoyons de réaliser un test en champ libre en ville lundi. Notre but sera d'obtenir une allure de courbe du SNR en fonction de la distance, et d'évaluer la fiabilité des mesures avant de nous rendre en montagne.

Sprint 2 - Du 10/02 au 14/02
Lundi 10/02
 * Prise de mesures de SNR en champ libre en ville et analyse (graphiques, etc) ; des mesures complémentaires sont nécessaires après observation des deux courbes d'évolution du SNR
 * matin : de l'arrêt de tram Maison Communale à l'hôtel Comfort Suites (290,16 m)
 * après-midi : le long de la piste cyclable en direction de l'arrêt Edouard Vaillant (159,80 m)
 * Révision de l'envoi d'un message en Bluetooth depuis le téléphone en direction de la carte
 * Travail sur l'application : création de la page Ami.e.s
 * Réunion rapide avec M. Tourancheau : discussion à propos des premiers résultats de mesures obtenus

Mardi 11/02
 * Prise de mesures de SNR en champ libre en ville et analyse (graphiques, etc) : une mesure avec la puissance à 14, l'autre à -2. Tracé et analyse des mesures.
 * Travail sur l'envoi de données de la carte vers le téléphone en Bluetooth
 * Ajout d'un scanner de QRcode à l'application
 * Documentation sur la création d'une application background pour envoyer les données GPS du téléphone vers la carte LoRa
 * Création de la page de recherche

Mercredi 12/02
 * Application Android : création d'un service pour effectuer une communication Bluetooth en arrière-plan.
 * Avancée de la conception de l'application : diagramme de contexte, modèle de tâche, IHM abstraite, modèle de tâches, user stories
 * Rédaction d'un compte rendu concernant les mesures en ville (pré-étude)
 * Rédaction d'un protocole détaillé pour la réalisation des mesures en montagne
 * Contact de Gregory BIEVRE, chercheur à l'ISTER, concernant l'emprunt de matériel pour creuser la neige : nous obtenons son accord !
 * Réflexion concernant l'architecture du code sur les cartes Arduino
 * Début de la conception 3D du boitier

Jeudi 13/02
 * Avancement dans le design du boitier pour loger la carte LoRa.
 * Associer le téléphone via le Bluetooth avec la carte LoRa grâce a un QRcode qui contient l'adresse Mac de la carte LoRa ainsi que le code PIN
 * Ajout d'un champ de recherche avec une liste pour les appareils disponibles

Vendredi 14/02
 * Connexion en Bluetooth entre le téléphone et la carte LoRa et débogage des soucis de connexion
 * Rédaction du compte-rendu de la pré-étude
 * Amélioration de la barre de recherche pour sélectionner la carte avec laquelle se connecter
 * Avancement dans le design du boitier pour loger la carte LoRa (quasiment terminé)

Sprint 3 - Du 17/02 au 21/02
Lundi 17/02
 * Séance de gestion de projet : création du budget fictif du projet et écriture d'un premier jet du pitch de présentation
 * Soumission du modèle 3D du boitier au FabLab MSTIC et réflexions autour de la matière à adopter pour ce prototype
 * Fin de la rédaction de la pré-étude sur le rapport final
 * Travail de mise en page sur le rapport final

Mardi 18/02
 * Application Android : Transfert des coordonnées du GPS du smartphone en Bluetooth vers la carte Sodaq Explorer.
 * Récupération d'une pelle à neige et de deux tarières au laboratoire ISTerre par le biais de Grégory BIEVRE.

Mercredi 19/02
 * Achats en vue de notre déplacement en montagne.
 * Correction du rapport.
 * Début de la préparation des slides pour la soutenance de mi-parcours.
 * Application Android : debug

Jeudi 20/02

Vendredi 21/02

=Conception (Génie Logiciel)=

IHM concrète
La maquette de notre application a été réalisé sur le service Adobe Xd. Elle est disponible en suivant ce lien.