Fiche de suivi - Coivoiturage taxi

Voici la fiche de suivi du projet ECOM 2016-2017 : Coivoiturage taxi

Page d'accueil du projet

= Avancée du projet =

Semaine 1 : 12/09 - 18/09
Travail réalisé :
 * Création du groupe
 * Création des pages wiki

Semaine 2 : 19/09 - 25/09
Travail réalisé :
 * Début d'apprentissage de JavaEE
 * Création du questionnaire de besoins utilisateurs

Semaine 3 : 26/09 - 02/10
Travail réalisé :


 * Prise en main de glassfish (mise en place d'un serveur glassfish), de AWS et de docker (création d'une image simple)

Semaine 4 : 03/10 - 09/10
Début du premier sprint scrum

Travail réalisé :
 * Conception
 * Création des modèles de tâches
 * Création de l'IHM abstraite
 * Créations des maquettes


 * Tutoriel EJB, Tutoriel Servlet/JSP/REST/WS/Filter/Docker

Semaine 5 : 10/10 - 16/10
Travail réalisé :
 * Conception système
 * Fonctionnalités du système
 * Design de l'architecture système
 * Création de la base de données associée à notre système
 * Finalisation de l'analyse des besoins à partir du questionnaire
 * Création du SRS
 * Préparation pour la soutenance conception

Fin du premier sprint scrum

Semaine 6 : 17/10 - 23/10
Travail réalisé :
 * Soutenance conception
 * Révision des différents pointes évoqués par les enseignants durant la soutenance

Semaine 7 : 24/10 - 30/10
Travail réalisé :
 * Installation de tous les outils nécessaires pour le projet
 * Prise en main (via tutoriel principalement) de ces outils et des différentes technologies (AngularJS, Bootstrap, Jersey, EJB, Swagger, Metrics, Docker, HAProxy, Grafana, InfluxDB, MySQL)

Semaine 8 : 31/10 - 06/11
Début du deuxième sprint Scrum

Travail réalisé :
 * Création d'une base de site internet à partir d'un template
 * Mise en place d'images docker pour glassfish, grafana, influxDB, mySQL...
 * Mise en place des metrics pour notre site internet

Tâches à effectuer identifiées :
 * Mise en place des EJB et de la base de données
 * Modification du template
 * Mise en place de HAProxy

Semaine 9 : 07/11 - 13/11
Travail réalisé :
 * Modification du template pour le site
 * Mise en place des EJB
 * Prise en main et début de mise en place de HAProxy
 * Prise en main d'AngularJS

Semaine 10 : 14/11 - 20/11
Travail réalisé :

Problèmes rencontrés :

Tâches à effectuer identifiées :

Semaine 11 : 21/11 - 27/11
Travail réalisé :

Problèmes rencontrés :

Tâches à effectuer identifiées :

Semaine 12 : 28/11 - 04/12
Travail réalisé :

Problèmes rencontrés :

Tâches à effectuer identifiées :

Semaine 13 : 05/12 - 11/12
Travail réalisé :

Problèmes rencontrés :

Tâches à effectuer identifiées :

Semaine 14 : 12/12 - 18/12
Travail réalisé :

Problèmes rencontrés :

Tâches à effectuer identifiées :