Suivi Mapillary RTK 2022-2023

= L'équipe =

Les étudiants

 * Gergely Fodor (chef de projet)
 * Samuel Conjard
 * Tom Kacha
 * Baptiste Jardin

Porteur du projet

 * Nicolas Palix

= Suivi de projet =

Semaine 1 - du 16/01 au 21/01

 * Choix des sujets
 * Semaine d'examen
 * Workshop RTK (Eclipse IoT Days)

Semaine 2 - du 23/01 au 27/01

 * Découverte des technos
 * Conception des différentes solutions à explorer
 * Répartition des tâches

Semaine 3 - du 30/01 au 03/02

 * Tests sur le contrôle de la camera par code
 * Avancée sur la connexion entre la carte RTK et la carte ESP32
 * Étude des modalités de connection avec la Raspberry PI

Semaine 4 - du 06/02 au 10/02

 * Tests sur le contrôle de la camera par code
 * Avancée sur la connexion entre la carte RTK et la carte ESP32, prise de contacte avec la communauté Centipede
 * Étude de l'API Mapillary

Semaine 5 - du 13/02 au 17/02
INTERRUPTION PÉDAGOGIQUE

Semaine 6 - du 20/02 au 24/02

 * Conception de l’application Android contrôleur
 * Étude du firmware du rover Sparkfun
 * Design du poster EN

Semaine 7 - du 27/02 au 03/03

 * Début du développement de l'application Android contrôleur
 * Module BDD
 * Module Camera
 * Module GPS
 * Module EXIF
 * Élagage du code du firmware du rover Sparkfun
 * Finalisation du poster EN

Semaine 8 - du 6/03 au 10/03

 * Développement de l'application Android contrôleur
 * Correction du poster
 * Étude des capacités de la camera

Semaine 9 - du 13/03 au 17/03

 * Evaluation MPI
 * Evaluation Poster
 * Soutenance
 * Finalisation de l'application Android
 * Rédaction du rapport