Projet Kine 2.0

=Le projet en quelques mots=
 * Récupération du projet existant : "Kiné Connecté".
 * Déploiement : Récupérer correctement les informations du matériel et rendre exécutable l'application.
 * Amélioration : En fonction des demandes du client.

=L'équipe et leurs rôles=


 * BARDOU Eva : Chef de projet + Développeur
 * DEVOS Xavier : Scrum master + Développeur
 * HOUBRON Adrian : Développeur
 * JAN Léo : Développeur
 * PELISSON Antoine : Développeur

=Gestion de projet=

Choix des outils

 * Gitlab : pour l'implémentation, le versionning et le deploiement. Ainsi que la répartition et la gestion des tâches.
 * Drive : pour le travail en collaboration et le partage de documents supplémentaires.
 * Slack : pour la communication au sein du groupe.

=SCRUM=

Sprint 0 - Du 28/01/2020 au 02/02/2020
 Tâches à faire   Backlog 
 * Choix du projet et formation de l'équipe
 * Rencontre avec notre tuteur Sylvain Toru
 * Découverte du projet
 * Mise en place de l'organisation et des règles de fonctionnement de l'équipe (méthode Agile, conventions de nommage, Git workflow, ...)
 * Préparation des issues pour le sprint 1

Pas de backlog pour le sprint 0.

 Tâches effectivement réalisées  Toutes

 Retrospective 

Nous sommes maintenant bien organisés pour commencer le projet correctement. Nous espérons que ces deux séances passées à nous organiser permettront de faciliter notre avancée dans la réalisation. A priori le fait de nous être bien organisés dès le départ nous permettra de ne pas trop nous disperser tout au long du projet et de respecter nos deadlines.

Sprint 1 - Du 03/02/2020 au 09/02/2020
 Tâches à faire 
 * Réussir à installer et faire fonctionner l'application sur chaque ordinateur du groupe
 * Récupérer les informations envoyées par bluetooth
 * Liéer les informations bluetooth avec les exercices
 * Créer un exécutable pour lancer l'application facilement
 * Faire une réunion avec le cabinet de Kine pour établir un cahier des charges

 Backlog 

Pas de backlog au début du sprint.

 Tâches effectivement réalisées 
 * Découverte du code
 * Mise à jour de angular 6 à 8
 * Réussir à installer et faire fonctionner l'application sur chaque ordinateur du groupe
 * Récupérer les informations envoyées par bluetooth
 * Liéer les informations bluetooth avec les exercices
 * Créer un exécutable pour lancer l'application facilement ==> CANCELED
 * Faire une réunion avec le cabinet de Kine pour établir un cahier des charges
 * Concertation pour la refont des 2 interfaces
 * Refont du design des pages "connexion" et "inscription"
 * fixer des bugs mineurs

 Retrospective 
 * Pour le sprint 1, nous n'avons pas réussi à lier les informations reçues par bluetooth avec l'application. Cette tâche est donc reportée au sprint 2.
 * Le reste des tâches ont été réalisées. Nous avons même rajouté des issues pendant le sprint étant donné que nous sommes au début du projet.

Sprint 2 - Du 10/02/2020 au 16/02/2020
 Tâches à faire 
 * Formation initiale sur Angular
 * Finir de lier les données bluetooth avec les exercices
 * Vérifier les conditions de RGPD pour les infos des patients et modifier notre site en fonction
 * Développer un système d'authentification mail/mdp pour améliorer la sécurité côté patient
 * Refaire le design de l'interface kine + responsive
 * Refaire le design de l'interface patient + responsive
 * Refaire la liste des patients côté kiné
 * Modifier les barres de navigation pour chaque interface
 * Modifier la page liée aux exercices pour chaque interface

 Backlog 
 * Ajouter un tableau de bord sur les deux interfaces (récap + message pour l'interface Kiné et exercices + messages pour l'interface Patient)
 * Notifier le kiné d’un nouveau message sur l’appli avec une alerte
 * Suppression de la page menu sur l'interface patient

 Tâches effectivement réalisées 
 * Formation initiale sur Angular
 * Recherche d'informations concernant la RGPD
 * Développer un système d'authentification mail/mdp pour améliorer la sécurité côté patient
 * Refaire la liste des patients côté kiné
 * Modifier les barres de navigation pour chaque interface (en cours, fait que sur Kiné pour l'instant)
 * Refaire le design de l'interface kine + responsive (en cours)

 Retrospective 
 * Pour le sprint 2, nous n'avons toujours pas réussi à lier les informations reçues par bluetooth avec l'application. Pour le sprint 3 nous allons essayer de lier le capteur avec l'application via le câble USB, si cela fonctionne on devrait réussir à connecter le capteur avec l'application via la clef USB bluetooth.
 * Nous n'avons pas pu réaliser toutes les tâches attribuées à ce sprint car les recherches pour résoudre le problème du bluetooth nous a pris beaucoup de temps.

Sprint 3 - Du 17/02/2020 au 23/02/2020
 Tâches à faire   Backlog 
 * Lire les informations du capteur avec l'application (via câble USB ou bluetooth)
 * Modifier notre site en fonction de RGPD
 * Refaire le design de l'interface kine + responsive
 * Refaire le design de l'interface patient + responsive
 * Modifier la page liée aux exercices pour chaque interface
 * Ajouter un tableau de bord sur les deux interfaces (récap + message pour l'interface Kiné et exercices + messages pour l'interface Patient)
 * Notifier le kiné d’un nouveau message sur l’appli avec une alerte
 * Suppression de la page menu sur l'interface patient

 Tâches effectivement réalisées 

 Retrospective 

Sprint 4 - Du 02/03/2020 au 08/03/2020
 Tâches à faire 

 Backlog 

 Tâches effectivement réalisées 

 Retrospective 

Sprint 5 - Du 09/03/2020 au 15/03/2020
 Tâches à faire 

 Backlog 

 Tâches effectivement réalisées 

 Retrospective 

Sprint 6 - Du 16/03/2020 au 20/03/2020
 Tâches à faire 

 Backlog 

 Tâches effectivement réalisées 

 Retrospective 

=Répartition des heures= Vous pouvez retrouver la répartition horaire du travail au sein de notre groupe à ce lien.

=Fiche de suivi=