Fiche - Tachymètre

= Equipe projet =
 * MACE Quentin
 * NOUGUIER Thibaut
 * RAMEL Régis
 * Tuteur : Olivier Gattaz

= Avancement du projet =

Semaine 1 : 11 Janvier - 17 Janvier

 * Choix du projet
 * Présentation de Cohorte par Oliver Gattaz et Bassem Debbabi

Semaine 2 : 18 Janvier - 24 Janvier

 * Découverte du projet
 * Installation de Cohorte
 * Détermination des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles
 * Écriture du SRS

Semaine 3 : 25 Janvier - 31 Janvier

 * Tutoriel Cohorte réalisé
 * Réalisation des diagrammes UML

Semaine 4 : 1 Février - 7 Février

 * Rendez-vous à Isandlatech avec Olivier Gattaz
 * Etude de l'effet Doppler
 * Simulation de calcul de vitesse à partir d'un angle et d'une fréquence
 * Début du projet avec Cohorte

Semaine 5 : 8 Février - 14 Février

 * Rendez-vous à Isandlatech avec Olivier Gattaz
 * Travail sur le diagramme composant
 * Travail sur la structure du client web
 * Discussion sur les données élaborées et synthétiques
 * Répartition des tâches et estimation des temps de travail
 * Travail sur les cas d'utilisation

Semaine 6 : 15 Février - 21 Février
Problèmes rencontrés :
 * Rendez-vous à Isandlatech avec Olivier Gattaz
 * Travail sur Cohorte : Spécification des composants et de la structure de l'application
 * Travail sur le cablage du capteur
 * Travail sur la connexion au Raspberry Pi (nombreux échecs)
 * Confusion entre notre Raspberry (non fonctionnel) et celui de l'entreprise Isandlatech
 * Problème de carte SD, impossible d'installer debian

Semaine 7 : 22 Février - 28 Février

 * Vacances
 * Tentative d'installation de raspbian sur le Raspberry (échec)

Semaine 8 : 29 Février - 6 Mars
Problèmes rencontrés :
 * Installation de raspbian sur le Raspberry
 * Travail sur la présentation du 7 mars
 * Nécessité d'utiliser un Arduino pour faire l'acquisition des mesures du HB100

Semaine 9 : 7 Mars - 13 Mars

 * Soutenance de milieu de projet
 * Travail sur l'interface web
 * Rendez-vous à Isandlatech avec Olivier Gattaz
 * Travail sur la connexion Raspberry Pi - Arduino
 * Travail sur la connexion Arduino - HB100
 * Établissement de la connexion entre l'Arduino et un PC
 * Travail sur le renvoi et l'affichage des valeurs captées par le HB100

Semaine 10 : 14 Mars - 20 Mars
Problèmes rencontrés :
 * Travail sur la transmission des données de l'Arduino au Raspberry
 * Travail sur l'élaborateur des données
 * Travail sur le client web
 * Travail sur les composants du Raspberry (cache, sender)
 * Rendez-vous à Isandlatech avec Olivier Gattaz
 * Test en voiture autour de Isandlatech
 * Atelier bricolage pour créer un tube pour diriger la mesure
 * Travail sur les composants Cohorte
 * Impossible d'obtenir des mesures de vitesse supérieures à 25km/h

Semaine 11 : 21 Mars - 27 Mars
Problèmes rencontrés :
 * Prise de conscience générale de la nécessité d'un circuit d'amplification du signal
 * Travail sur la connexion entre les composants Cohorte
 * Travail sur le rapport
 * Problème d'intégration des composants Cohorte dans l'application

Semaine 12 : 28 Mars - 3 Avril
Problèmes rencontrés :
 * Travail sur la connexion entre les composants Cohorte
 * Travail sur la transmission d'une donnée du capteur jusqu'au serveur
 * Travail sur le rapport
 * Travail sur les composants échantillonneur et élaborateur
 * Problèmes avec les dépendances des modules