ECOM RICM5 Groupe6 2017 - Evaluation économique

=Evaluation à l'aide du temps effectif=

Notre estimation du temps total passé durant la réalisation du projet est de 409 heures. Cette valeur correspond à l'addition des heures contabilisé sur la fiche de suivi et prend une valeur minimale du temps passé pendant les 4 premier sprints (temps de travail durant les heures réservées seulement).

Le salaire d'un ingénieur débutant étant estimé a 30 €/heure (charges patronales incluses), le coût du projet s'elève à plus de 12 270€.

=Evaluation COCOMO=

Pour un projet organique (24 289 loc) l'estimation COCOMO nous donne les résultats suivants :


 * Effort = 2,4*(24,289^1,05) =  68,37 mois homme
 * Productivité = 2,5*(68,37^0,38) = 12,45 mois
 * Moyenne de personnel = 68,37/12,45 = 5,49 hommes

COCOMO nous donne donc un coût de projet 287 154€ à raison de 4 semaines par mois, 35 heures par semaine et 30€/h (charges patronales incluses).

Cette évaluation ne prend pas en compte la réalisation des livrables.

=Conclusion=

La comparaison des deux approche montre une difficulté d'estimer le cout du projet. En effet, à l'aide de Jhipster de nombreuses lignes de codes sont générés au départ du projet. Du fait de la complexité du projet généré, beaucoup de temps à été passé a rechercher comment modifier ce projet. Ce coût est difficilement estimable par COCOMO.