EasyFlight 2017-2018/Fiche de suivi

<<< RETOUR

{|class="wikitable alternance" |+ Fiche de suivi |- | !scope="col"| Lundi !scope="col"| Mardi !scope="col"| Mercredi !scope="col"| Jeudi !scope="col"| Vendredi |- |colspan="6" style="text-align: center; background-color:azure;"| Semaine du 29/01 |- | Boris | style="width: 250px;" | Etude du rapport sur la transition numérique de Inovallée, et prise de contact avec les différent intervenants | style="width: 250px;" | Recherche sur innovalée, réflexion de groupe sur ce qui pourrai être réalisé | style="width: 250px;" |

| style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | Réunion Inovallée, découverte du sujet et du travail réellement demandé. Est-ce que cela correspond à un sujet de projet de fin d'étude ? |- | Hervé | style="width: 250px;" | Etude du rapport sur la transition numérique de l'Inovallée | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | |- | Rémi | | | |

| |- | Lambert | Etude du rapport sur la transition numérique de Inovallée | | | | Réunion à inovallée |colspan="6" style="text-align: center; background-color:azure;"| Semaine du 05/02 |- | Boris | style="width: 250px;" | Redéfinition du sujet, rédaction du cahier des charges. | style="width: 250px;" | recherches des différentes technologies à utiliser. Etudes des déférents site à utiliser pour récupérer les informations.

| style="width: 250px;" | Réflexion sur comment structurer l'application,IHM etc

| style="width: 250px;" | API calcul masse et centrage. Calcul réalisé pour pouvoir être intégré. | style="width: 250px;" | API calcul de performance de l'avion + finition calcul masse et centrage. |- | Hervé | style="width: 250px;" | Analyse des techniques de récupération des données des sites usuels pour la préparation de vols | Recherche d'une API simplifiée pour la récupération de données METAR et TAF | Ecriture d'un client test en Java qui récupère les informations | | |- | Rémi | | | | | |- | Lambert | Redéfinition du projet en groupe | Mise en place des outils Kanban

Tentative de webscrapping pour récupérer les notams depuis le site officiel | Recherche d'une API pour récupérer les notams | Management de projet innovant | Hackaton |colspan="6" style="text-align: center; background-color:azure;"| Semaine du 12/02 |- | Boris | style="width: 250px;" | Finition API calcul de perfo. Prise de contact avec des membre de safetyPlane. | style="width: 250px;" | Rencontre avec mr Christian Roux, aéroport de st Geoirs. Discussion sur ce le projet, ce que cela peu apporter et ce qu'il faudrait que cela apporte. Récupération de données utiles qui pourrai être utilisé pour les avions de l'aéro-club de Grenoble Isère et sa région. | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | |- | Hervé | | | | | |- | Rémi | | | | | |- | Lambert | Ajout fiche projet et fiche de suivi sur air

Écriture de scripts de test de l'API en python | Réflexion sur les infos qui doivent être sauvegardées en base de données | | |

|colspan="7" style="text-align: center; background-color:azure;"| Semaine du 26/02 |- | Boris | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | |- | Hervé | | | | | Réunion de suivi avec Didier DONSEZ Récupération de la LoRaMote |- | Rémi | | | | | |- | Lambert | | | | |

|colspan="7" style="text-align: center; background-color:azure;"| Semaine du 05/03 |- | Boris | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | | style="width: 250px;" | |- | Hervé | | Mise en place de l'environnement de développement pour la carte LoRa

- Installation de Coocox CoIDE

- Résolution de problèmes de drivers

- Beaucoup de documentation

- Suivi de tutoriels Youtube | Tentative d'exécution des exemples LoRaMAC : échec

Mise en place de l'intégration continue

Spécification de la base de données | Résolution de problèmes liés à l'instance EC2 | |- | Rémi | | | | | |- | Lambert | | | | |