ECOM-M2PGI

Le projet eCOM consiste à concevoir et développer une application de commerce électronique. suite ...

=Étapes du projet= La partie IHM et la partie Système sont menées en parallèle pendant toute la durée du projet. Le projet se conclut par une soutenance finale pour chaque partie (IHM et système).

Conduite de projet
Le projet eCOM est très court en durée. Il est préconisé d'utiliser la méthodologie Scrum pour la conduite du projet dans chaque groupe.

Critères d'évaluation
La conduite du projet sera principalement évaluée en fonction des critères suivants : Sur ces 2 premiers critères, vous n'en changez pas !!!
 * vous devez choisir un Scrum Master (unique ou tournant) : vous devez justifier votre choix
 * durée du sprint (idem : vous devez justifier votre choix)

Vous devez prévoir :
 * product backlog
 * sprint backlog
 * sprint planning
 * démos
 * rétrospectives

Pensez à créer un wiki qui regroupera l'ensemble de vos documentations. Cela doit être une documentation Agile !!!!

Un point de bonus pour ceux qui réussiront à mettre en place des "poker planning".

Etapes et documents demandés
Le détail sur l'organisation et l'évaluation du travail concernant les spécifications du site sera communiqué lors des premières séances de cours. Liste des Livrables et date de rendu pour les M2PGI Alternants :


 * Livrable 1 : par email, membres du groupe et brève description du sujet (un seul groupe OK)

Audit 1 :

 * L2.1 : Description des profils
 * L2.2 : Questionnaire profils (OPT-ALT)
 * L3.1 : Scénarios
 * L3.2 : Analyse de la concurrence (OPT-ALT)
 * L3.3 : Questionnaire sur l'utilisation (OPT-ALT)
 * L4 : Modèles de tâches (Audit 2 pour ALT)
 * L5 : Fonctionnalités
 * L6.1 : Objectifs pour chaque version (priorités de développement)

Audit 2 :

 * Mise à jour de L2 à L6.1
 * L7.1 : Architecture (OPT-ALT)
 * L7.2 : Base de données (OPT-ALT)
 * L7.3 : IHM Abstraite
 * L7.4 : Maquettes
 * L6.2 : Objectifs pour les versions suivantes
 * L8 : Démo de V0

Audit 3 (Soutenances) :

 * Mise à jour de L7.3 (correction des erreurs)
 * L9 : Rapport d'évaluation experte (imprimé pour la soutenance)
 * L10 : Démonstration finale
 * L11 : Diapos de votre présentation (version numérique à laquelle l'enseignant a accès au moment de votre passage)

OPT signifie que le livrable est optionnel soit parce qu'il ne s'applique pas à tous les groupes, soit parce qu'il ne peut qu'apporter une plus value à votre projet (points en plus mais pas en moins au moment de l'attribution de la note). Lorsque ce n'est pas précisé, c'est à vous de choisir le mode présentation (écrit, schéma...) des informations du livrable

Critères d'évaluation
La partie IHM du projet sera principalement évaluée en fonction des critères suivants :
 * Conformité de l'IHM concrète et abstraite avec le modèle de tâches
 * Couverture fonctionnelle de l'application et robustesse au regard des priorités que vous avez retenues
 * Qualité ergonomique au regard des principes vus en cours
 * Rigueur de la démarche

La note est obtenue par l'évaluation tout au long du projet elle est composée de :
 * Les besoins (3 pts) : informations sur les besoins que vous allez prendre en compte (livrables et audit 1)
 * La conception (5 pts) : proposition de solution pour répondre aux besoins (livrables et audit 2)
 * L'évaluation (3 pts) : évaluation de votre (ou vos) solution(s) (livrable et soutenance finale)
 * Présentations (3 pts) : qualité des présentations (documents, email et slides de soutenance finale)
 * Développement (6 pts) : qualité et quantité du code (démo et code)

Les notes des membres du groupe peuvent être différentes en fonction du travail fourni et constaté par l'enseignant.

Partie Système
La partie Système est axée sur deux étapes successives.

Première étape
La première consiste à définir le cœur de l'application, c'est-à-dire le modèle de données et la logique métier, puis à réaliser un premier prototype qui démontre une bonne maîtrise des EJB (session et entity beans).

Il est vivement conseillé de définir le modèle de données aussi tôt que possible et d"en discuter avec les enseignants. Il est également recommandé de limiter le premier prototype à un sous-ensemble des spécifications fonctionnelles, à la fois assez vaste pour couvrir les principales difficultés techniques et assez léger pour respecter les délais imposés.

À ce stade, l'application est seulement accessible par l'intermédiaire d'un "client lourd" (programme java offrant une console en mode texte). En particulier, il n'est pas demandé, pour cette première étape, de réaliser une interface web pour interagir avec l'application. L'application doit cependant offrir deux interfaces (administrateur et consommateur) et exécuter les requêtes avec des garanties transactionnelles.

Une présentation/démonstration du prototype V1 sera réalisée à la fin de l'étape n°1.

Deuxième étape
La seconde étape consiste à compléter le premier prototype avec les objectifs suivants : Une présentation d'une mini-maquette d'interface web aura lieu au milieu de l'étape n°2.
 * ajout des beans nécessaires pour couvrir l'ensemble des spécifications fonctionnelles ;
 * développement d'une interface Web basée sur le modèle MVC ;
 * rédaction des documents demandés (voir ci-dessous) ;
 * modification de la configuration de déploiement : (1) client (lourd/léger) distant, (2) base de données externe (MySQL, Oracle, HSQL ...) et éventuellement distante ;
 * ajout éventuel de fonctionnalités non prioritaires.

Remarque : Aucune des phases du projet ne nécessite le développement d'un client lourd en mode graphique (SWT ...).

Documents demandés
Deux rapports doivent être rédigés pour la partie Système : un document de conception système et un document d'évaluation système.

Document de conception système
Le dossier de conception système (DCS) a pour but de permettre à toute personne de connaitre les principaux composants JEE de votre application ECOM. Cette connaissance doit pouvoir être acquise rapidement, sans avoir à entrer dans les détails de l'implémentation. Le DCS doit donc être de taille relativement limitée (5 à 10 pages, 20 pages au grand maximum). Le DCS est centré sur un schéma d'architecture système (SAS) : ce schéma doit faire apparaître les composants qui vont constituer l'application, ainsi que les liens entre les beans. Un lien depuis un composant A vers un (ou plusieurs) composant(s) B signifie qu'une interaction peut avoir lieu depuis A vers B. Un lien peut être monovalué ou multivalué, monodirectionnel ou multidirectionnel.

Pour chaque composant et lien du SAS, le DCS doit fournir :
 * Une description fonctionnelle : La description fonctionnelle d'un composant fait apparaître les attributs qui le composent, ainsi que les méthodes qu'il fournit. Attributs et méthodes seront associés à une courte description. Les besoins liées à la persistence ou aux aspects transactionnels peuvent également être explicités.
 * Une description d'implantation JEE : La description d'implantation décrit l'implantation du composant ou du lien dans l'environnement JEE. Un composant peut être implanté par un programme Java externe (client léger / client lourd JEE), par un servlet, par un bean ou par un objet POJO. Dans ces derniers cas, il faut préciser les caractéristiques des beans / POJO (local / distribué, session / évenementiel, stateful / stateless, etc). Un lien peut être implanté par une relation JEE, ou bien par conservation de référence de bean.

Document d'évaluation système
Le rapport final système du projet ECOM a pour but de préciser l’état d’avancement de votre application ECOM.

Le rapport final système doit préciser :
 * L’état de chaque composant : non réalisé, réalisé, réalisé et validé
 * Les fonctions réalisées, réalisées et testées, et celles restant à réaliser
 * Les propriétés non fonctionnelles garanties par votre réalisation, et celles restant à considérer pour finaliser votre application
 * Le temps consacré à la conception système
 * Le temps consacré au développement système
 * Les principales difficultés rencontrées

Critères d'évaluation
La partie système du projet sera principalement évaluée en fonction des critères suivants : En complément, les aspects suivants seront également considérés :
 * Conformité aux spécifications de l'application et aux consignes données dans le cadre du projet
 * Respect des échéances pour les différentes étapes du projet (y compris pour les prototypes intermédiaires et les documents)
 * Qualité de l'architecture de l'application
 * Qualité et robustesse du code applicatif
 * Compréhension des principaux concepts de la technologie JEE
 * Rigueur de la démarche de conception
 * Qualité des présentations/soutenances
 * Méthodologie de test
 * Déploiement et retrait de l'application sur/de la plateforme cloud (Azure) avec Roboconf (voir l'exemple avec LAMP)
 * Préparation d'images de VMs avec Kameleon
 * Performances (résultat du injection de charge avec Apache JMeter ou OW2 CLIF)
 * Supervision du système déployé avec des sondes Nagios ou Shinken conditionnées dans les VMs à déployer.
 * Utilisation (optionnelle) de technologies/APIs/frameworks avancés

Consignes spécifiques pour les soutenances IHM
Durée totale : 20 minutes
 * tous les livrables doivent être consultable par l'enseignant (en ligne ou ayant été préalablement envoyés)
 * votre passage doit contenir une présentation globale du projet, le processus de conception (illustré), des évaluations, le bilan (point de vue IHM) et une démo PRÉPARÉE
 * arrivez avec l'application démarée (on ne perd pas de temps) et 1 ou 2 scénarios (de test)
 * prévoyez 5 minutes de questions lors de votre passage

Ordre de passage (27/09)
 * 11h15 : Pokemon
 * 11h40 : Bungalow
 * 12h05 : Pizza
 * 12h30 : Hotel

Consignes spécifiques pour les soutenances Système

 * Apportez un exemplaire du dossier d'évaluation système (déposé la veille sur Moodle) lors de la soutenance. Il n'est pas nécessaire d'apporter un exemplaire du dossier de conception système.
 * Préparez vous 30 minutes avant votre soutenance pour démarrer les instances Windows Azure avec le service développé.
 * Prévovez environ 30 minutes pour la présentation/démo/questions. Utilisez des transparents pour présenter votre projet.
 * Les démonstrations peuvent être faites sur vos machines personnelles cependant le service eCOM doit IMPERATIVEMENT s'exécuter sur une ou plusieurs instances Windows Azure.
 * Conditionnez le projet final sous la forme d’une archive (zip ou tar.gz) après avoir inclus la documentation (dans un repertoire /main/site). Utilisez la convention de nommage suivante : ecom_final_1213-X.zip où X correspond au nom du projet.
 * Déposez immédiatement après la soutenance (et en aucun cas après le 20 décembre) l'archive sur Moodle.
 * le rapport de charge (benchmark) doit être (MUST) fourni dans la documentation.
 * le rapport sur les métriques logicielles doit être (MUST) fourni dans la documentation.

=Organisation 2017-2018=

M2PGI (Alternant)
Equipe pédagogique: Noël de Palma (NdP), Vincent Lesne (VL), Sybille Caffiau (SC), Sebastien Chassand-Barrioz (SCB), Ibrahim Safiedinne (FR)

Dates Importantes:
 * Soutenances (IHM + système) : 9h-17h, le 27 septembre
 * Remise du dossier de conception système :   le 27 septembre (lors de votre passage)
 * Remise du dossier d'évaluation système :   le 27 septembre (lors de votre passage)


 * 01 sept 09h-12h   	F022, F319, Boot Projet/ JEE (NDP)
 * 01 sept 14h-17h		F319, Boot Projet/ JEE (NDP)
 * 04 sept 09h-12h  	F118, cours Agile (VL)
 * 04 sept 14h-17h		F118, cours IHM (SC)
 * 05 sept 09h-12h  	F118, cours angular (SCB) (+TP F217)
 * 05 sept 14h-17h  	F118, cours angular (SCB) (+TP F217)
 * 06 sept 09h-12h 		F118, cours Agile (VL)
 * 06 sept 14h-17h		F217, point Syst. (NDP)
 * 07 sept 09h-12h		Libre service
 * 07 sept 14h-17h		F118, cours Cloud (IS)
 * 08 sept 09h-12h		F201, Point Syst. (SCB)
 * 08 sept 14h-17h		F201, audit agile (VL)
 * 11 sept 09h-12h		Libre service
 * 11 sept 14h-17h		F217, point Syst. (IS)
 * 12 sept 09h-12h		Libre Service
 * 12 sept 14h-17h		Libre Service
 * 13 sept 09h-12h		Libre Service
 * 13 sept 14h-17h		F217, point Syst. (NDP)
 * 14 sept 09h-12h		Libre Service
 * 14 sept 14h-17h		Libre Service
 * 15 sept 09h-12h		F214, point Syst. (SCB)
 * 15 sept 14h-17h		F201, audit agile (VL)
 * 18 sept 09h-12h 		Libre Service
 * 18 sept 14h-17h		F211, point Syst. (IS/NDP)
 * 19 sept 09h-12h		Libre Service
 * 19 sept 14h-17h		Libre Service
 * 20 sept 09h-12h		F217 point Syst (IS)
 * 20 sept 14h-17h		Libre Service
 * 21 sept 09h-12h		Libre Service
 * 21 sept 14h-17h		Libre Service
 * 22 sept 09h-12h		Libre Service
 * 22 sept 14h-17h		F211, point Syst. (SCB) + audit agile (VL)
 * 27 sept 09h-12h		Soutenances
 * 27 sept 14h-17h		Soutenances

M2PGI (Classique)
Equipe pédagogique: Noël de Palma (NdP), Vincent Lesne (VL), Sybille Caffiau (SC), Sebastien Chassand-Barrioz (SCB), Ibrahim Safiedinne (FR)

Dates Importantes: Vendredi 29 sept. : Début des cours


 * 29 sept 9h-12h   	F114, Boot Projet/ JEE (NDP)
 * 29 sept 14h-17h 	F319, point systeme (NDP)
 * 06 oct   09h-12h    	F114, cours Agile (VL)
 * 06 oct   14h-17h   	F319, cours IHM (SC)
 * 13 oct    9h-12h 		F215,  cours Cloud (IS)
 * 13 oct    14h-17h	F319, cours angular (SCB) +(TP F204)
 * 20 oct 	 9h-12h		TP F215,  point systeme (NDP) et  TD F114 audit Agile (VL)
 * 20 oct    14h-17h 	TD F319/TP F204, cours angular (SCB)
 * 27 oct    9h-12h 		TP F215/TD F114, point système  (SCB, NDP)
 * 27 oct	 14h-17h 	TD F204,  cours Agile (VL)
 * 10 nov   9h-12h		TD F114 audit2 Agile (VL)
 * 10 nov   14h-17h 	TP F204/TD F319 point système (SCB, IS)
 * 17 nov	 9h-12h		TP F215/TD F114 point système (SCB, NDP).
 * 17 nov   14h-17		TDF319 cours ergonomie des IHM + Libre service (TP F204)
 * 24 nov  9h-12h 	        TP F215/TD F114, Libre service
 * 24 nov  14h-17h		TP F204/TD F319 Point système Cl&Alt (IS).
 * 01 dec  9h-12h	        Libre Service
 * 01 dec  14h-17h 		TP F204/TD 319 point systeme (SCB, IS, NDP)
 * 08 dec  9h-12h 		Libre Service
 * 08 dec 14-17h		TP F204 audit Agile (VL) et point système (IS)
 * 15 dec  9h-12h		TP F215/TD F114 libre service
 * 15 dec  14h-17h  	TP F204/TD F319 point system (SCB)
 * 18 dec-22 dec		semaine bloquée libre service

Le 22/12 soutenances tte la journée F215/F216

M2PGI Classique
Consigne pour la constitution des groupes : Les étudiants ayant choisis l'option multimobile doivent se mettre ensemble. Ils doivent constituer des groupes de 4/5 afin d'avoir en tout 4 groupes (de M2 PGI classiques)

M2PGI Classique
IMPERATIF
 * le projet doit être (MUST) géré selon la méthode Scrum : le Scrum Master devra présenter le déroulement du projet.
 * le serveur JavaEE doit être (MUST) hébergé sur une instance de VM.
 * un rapport de charge (benchmark) doit être (MUST) fourni : les outils JMeter ou Clif peuvent être utilisés.
 * un rapport sur les métriques logicielles doit être (MUST) fourni : l'outil Sonar peut être utilisé.

Ordre de passage :
 * Respectez l'ordre établi
 * Faites attention au temps. Vous disposez de 45 minutes par soutenance pour : votre présentation, la démo et les questions

=Documentation=

Transparents de cours

 * Cours JEE/EJB(NDP) [[Media:EJB-ECOM2010.pdf]]
 * Cours JEE tiers presentation (SCB) : url
 * Cours GWT (SCB) : url
 * Cours maven (DD) : url
 * Cours versionning (DD) : url
 * Cours subversion (DD) : url
 * Cours forge (DD) : url
 * Cours http (DD) : url
 * Cours servlet (DD) : url
 * Cours IHM (SC) : [[Media:ECOMCours2017-2018.pdf]]
 * Annexe cours IHM (SC) : [[Media:Annexe1-HeuristiqueNielsen.pdf]], [[Media:Annexe2-KMADe.pdf]], [[Media:Annexe3-Placement.pdf]], [[Media:Annnexe4-Accesssibilité.pdf]]

Squelette du projet
ecom-maven.zip Inaccessible

Doc utiles
http://proton.inrialpes.fr/~depalma/ecom/liens/liens.html
 * Documentation Easybeans (conteneur EJB3 utilis&eacute; par Jonas)
 * Tutorial JavaEE 6
 * Tutorial NetBean et JEE
 * API JavaEE 6
 * Sp&eacute;cifications JavaEE 6
 * JPA implementation patterns
 * Glossaire
 * Aide m&eacute;moire pour les annotations EJB3
 * Présentation sur le Cloud Computing : http://erods.liglab.fr/icar2013/programme.html
 * Documentation et Training Kit sur Windows Azure : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8396
 * Documentation de Roboconf
 * Exemple avec LAMP http://roboconf.net/en/user-guide/lamp-example-part-1.html
 * Questionnaire pour site web : [[Media:Questionnaire copy.pdf]]
 * Questionnaire SUS (évaluation satisfaction) :

Quelques livres
REMARQUE: les livres sur JavaEE se periment très vite avec l'évolution de la spécification
 * Java EE6 Cookbook for securing, tuning, and extending enterprise applications: http://www.packtpub.com/java-ee6-securing-tuning-extending-enterprise-applications-cookbook/book
 * Holly Cummins and Timothy Ward, Enterprise OSGi in Action, March, 2013, 400 pages, ISBN: 9781617290138, http://www.manning.com/cummins/ (chapitre 2, chapitre 10)
 * Debu Panda, Reza Rahman, Derek Lane, EJB 3 in Action, Pub Mannings, 2007, http://www.manning.com/panda/
 * Debu Panda, Reza Rahman, Ryan Cuprak, and Michael Remijan, EJB 3 in Action, Second Edition, Pub Mannings, 2011, http://www.manning.com/panda2/