Suivi Studio Domus 2022-2023

= L'équipe =

Les élèves

 * Camille VIALLET (cheffe de projet)
 * Emeric BRETON
 * Gaëtan LAVIROTTE
 * Cyprien PELISSE-VERDOUX

Les porteurs du projet

 * Sybille CAFFIAU

= Suivi de projet =

Semaine 1 - du 16/01 au 21/01

 * Choix des sujets
 * Semaine d'examen

Semaine 2 - du 23/01 au 27/01

 * Lecture de documentation sur l’intégration de LoraWan avec OpenHab
 * Visite de la plateforme Domus
 * Création d’un broker OpenHab pour palier à l’impossibilité de l’installer en réel sur la plateforme Domus.

Semaine 3 - du 30/01 au 03/02

 * Intégration du capteur de porte LoraWan à OpenHab
 * Rédaction d'une notice d'installation
 * Lecture de documentation sur comment intégrer une balance connectée à OpenHab

Semaine 4 - du 06/01 au 10/02

 * Intégration des capteurs Z-Wave à OpenHab
 * Abandon de la balance connecté Nokia
 * Réunion de projet
 * Préparation à la soutenance intermédiaire

Semaine 5 - du 20/01 au 24/02

 * Préparation du poster en anglais
 * Rédaction de diverses notices d'installation
 * Création de fichier de configuration facilitant l'intégration à OpenHab
 * Intégration de tous les capteurs à la plateforme Domus (LoraWan, ZWave, Netatmo)
 * Début des recherches sur l'intégration d'une lampe haut-parleur fonctionnant en Bluetooth.

Semaine 6 - du 27/02 au 03/03

 * Recherche sur comment intégrer la lampe Sengled Solo - Pulse
 * Recherche sur l'intégration des prises Meross
 * Test de l'intégration à la plateforme Domus

Semaine 7 - du 06/03 au 10/03

 * Avancement sur l'intégration de la lampe ( envoi des commandes pour allumer/éteindre et faire varier l'intensité en héxadecimal)
 * Avancement sur les prises Meross
 * Rédaction des documentations diverses (notices)
 * Préparation des rendus ( flyer, poster, pitch)