ECOM RICM5 Groupe4 2017

Le projet ECOM-RICM 2016-2017 consiste à concevoir et développer une application de commerce électronique.

Présentation du projet ECOM
Notre site de commerce électronique MesLocationsVacances permet la recherche et location de chambres (appart'hôtel) ou gîtes entier ainsi que d'activité pour les vacances en famille ou entre amis. Le projet ECOM étant de courte durée nous décidons d'utiliser une méthodologie Scrum pour la conduite de ce projet. La partie IHM et la partie Système sont menées en parallèle pendant toute la durée du projet. Le projet se conclut par une soutenance finale pour chaque partie (IHM et système).

Documents

 * [[Media:ECOM2017_Grp4_DCS.pdf‎|DCS]]
 * Slides Audit n°1

Dépot Git:
https://github.com/ECOM2017-MesLocationsVacances/MesLocationsVacances

Backlog :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q9dQ0ybt4afcZ-YlmdH-NDNNKolRx7T0uzQxiNFy_n8/edit?usp=sharing

Tableau agile :
https://waffle.io/ECOM2017-MesLocationsVacances/MesLocationsVacances

Version minimum :

 * Paiement sur place
 * Consultation (pas de réservation en ligne, possibilité d’obtenir le numéro du loueur)
 * Pas de filtre
 * Description de l’offre

Intégration continue
https://circleci.com/gh/ECOM2017-MesLocationsVacances

Sprint 1 : 18 au 24 Septembre 2017

 * Découverte du sujet attribué.
 * Attribution des rôles (chef, lead développeur et scrummaster).
 * Identification des besoins client.
 * Découverte de l’architecture globale du projet imposée.
 * Suivi d'un cours sur les différentes technologies qu’on peut utiliser dans notre projet.

Retrospective: En découvrant le sujet et les cas d’utilisations cela nous a permis de nous faire une première idée de ce que nous devions produire.

Sprint 2 : 25 Septembre au 1 Octobre 2017

 * Brainstorming et discussion pour être tous sur la même longueur d’onde.
 * Choix des technologies utilisées (Wildfly, Docker, Eclipse Java EE, GenerJEE, Mix Wildfly-Docker-JavaEE sur github.)
 * Rédaction UML minimum.
 * Génération du projet avec GenerJEE.
 * Réalisation du modèle de tâches.
 * Réalisation du modèle d’interaction IHM.
 * Extraction des besoins depuis les cas d’utilisations.
 * Rédaction d’une première version de backlog résumant toutes les exigences client.

Retrospective: Nous avons décidés d’utiliser WildFly et GenerJEE et avons donc installés les différents logiciels.

Sprint 3 : 2 au 8 Octobre 2017
Retrospective: Une bonne repartition des tâches nous a permis de bien avancer dans notre travail et nous a permis d'etre efficace. '' Lors de cette semaine nous nous commes rendu compte que genereJee n'etait pas la technologie la plus adequate à notre projet. Nous avions donc perdu beaucoup trop de temps à la comprendre ce qui nous a permis d'arriver a la conclusion de chercher une nouvelle technologie qui serait plus adaptée. ''
 * Répartition des tâches pour la première série de livrables :
 * L2 : Dossier de conception Système
 * L3 : Analyse des besoins
 * L7 : Modèle de tâches
 * Avancement dans notre projet et code source.
 * Avancement dans la rédaction du Wiki.
 * Préparer les diapos de la présentation de la semaine prochaine.
 * Revoir les exigences clients plus en détails.
 * Fait le journal des tâches.
 * Revoir l’UML et le compléter.

Sprint 4 : 9 au 15 Octobre 2017

 * Audit 1
 * Analyse de l’existant
 * Modèle de tâche gérant
 * Déploiement du prototype (généré par generJEE)
 * planification

Retrospective : Entre l'audit 1 et le cours en fin de journée, moins de progression cette semaine. Prise en compte des retour de l'audit 1, et deployment avec succès du prototype en local.

Sprint 5 : 16 au 22 Octobre 2017

 * Prise en main docker
 * Génération de code
 * Mise en place AWS
 * Mise en place d'intégration continue

Retrospective: : Déploiement (avec fonctionnalité minimal) du prototype dans un docker avec intégration continue sur Amazon Web Services.

Travail sur la maquette et la spécification technique.

Sprint 6 : 23 au 29 Octobre 2017
Réalisation d’un prototype pour la partie métier (serveur applicatif) -> prise en main EJB (session et entity beans, annotations JAX-RS, Swagger). Pas besoin d’interface web, accès par client http (cUrl, Swagger UI, jmeter …)

Détails des différents EJBs et leurs UML (diagram de class) Maquette et squelette du site pour la plateforme cible.

Retrospective: : Modification du prototype (base de donnée), amélioration de l'installation sur AWS (optimisation facturation, correction de certain paramètres). progression de la maquette et du prototype de l'IHM. Prise en main du code serveur généré.

Sprint 7 : 6 au 11 Novembre 2017
Audit numéro 2

Retrospective: :