SmartRecruiting/Reunions

<<< RETOUR

=Réunions de Sprints=

Daily Vendredi 02/02
Présents : Alicia, Antoine, Qianqian, Héloïse en chat vocal


 * Ce qui a été fait
 * SRS : Quasi fini, il reste la structure de l'application à détailler (dépends de l'UML)
 * UML : a revoir et valider
 * Recherches technos : Finies, à approfondir pour le réseau de neurones
 * Difficultés rencontrées
 * Risque au niveau des données (récupération et traitement) car nous n'avons commencé la partie de conception
 * Actions
 * Aujourd'hui 17h Rendu du SRS (Alicia)
 * Aujourd'hui Finir l'IHM abstraite (Alicia)
 * Aujourd'hui Commencer le back-log (Tous)
 * 05/02 Présentation des résultats de recherche (QianQian)
 * 05/02 Finir le back-log (Tous)

Sprint Planning 05/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * SRS
 * UML
 * IHM abstraite
 * Gestion et mise en place du projet
 * Difficultés rencontrées
 * Projet un peu flou
 * Appréhension au niveau de la récupération des données
 * Choix des users stories pour le sprint 1
 * US2 : Définir des formats de données
 * US5 : Etude des modalités de documents et de texte brut
 * US6 : Rechercher des données pertinentes
 * US10 : Rédiger la charte graphique
 * US37 : Concevoir la BDD
 * US38 : Maquette IHM
 * US39 : Trouver des données pour remplir notre BDD
 * US40 : Créer architecture Back-End
 * US41 : Créer architecture Front-End
 * US42 : Présentation des algorithmes de recommandation

Daily 06/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * Recherche d'offre
 * Pour PRI, RICM
 * Piste pour les offre GGC
 * Contact responsable stages UGA
 * Conception BDD
 * Charte graphique
 * Logo à décider
 * Début back-end
 * Mise en place Flask
 * Documentation
 * Difficultés rencontrées
 * RAS
 * Tâches à effectuer
 * RG : Back-end (autoformation), Conception des descripteurs
 * AG : Back-end (autoformation, création répo git)
 * HF : Maquettes IHM, Présentation des logos
 * QF : Présentation des algos, Conception des descripteurs
 * AA : Maquettes IHM, Début front-end si le temps

Daily 07/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * Recherches sur les formats de données à adopter et algorithmes des réseaux neuronaux
 * Réunion de suivi avec DD
 * Maquettes IHM et charte graphique finis
 * Architecture Front-End démarrée
 * Architecture Back-End mis en place avec Flask
 * Tutoriel TensorFlow avec CodinGame : ici


 * Difficultés
 * Problème d’exécution du tutoriel TensorFlow
 * Problèmes d'affichage des images
 * Problème de json pour le back-end
 * Difficultés à comprendre TensorFlow


 * Tâches à effectuer
 * US41 (HF,AA) : Front + routing + images
 * US40 (AG) : Créer BDD
 * US5 (RG,QF) : Continuer les recherches et faire des tutoriels

Daily 08/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * Tutoriel pour le pré-traitement en python (RG)
 * Tutoriel Tensorflow (QF)
 * Squelette du site web (AA,HF)
 * Création de la base de donnée (python --> vers la BDD) (AG)


 * Difficultés
 * Téléchargement des données pour le tutoriel TensorFlow (QF)
 * Problèmes de css pour la navbar (en utilisant des ngIf) (AA)


 * Tâches à effectuer
 * US41 (HF,AA) : Front + routing + navbar
 * US40 (AG) : Continuer de créer BDD
 * US5 (RG,QF) : Continuer les recherches et faire des tutoriels

Daily 09/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * Fin du tutoriel pour transformer des documents en vecteurs (QF)
 * Fin de mise en place de l'archi de la BDD et création des routes pour accéder aux données (AG)
 * Continuer le tutoriel de transformation de docs en vecteurs (RG)
 * Envoi de mail (AA)
 * Continuer le squelette du front-end (AA, HF)


 * Difficultés
 * Lire un caractère dans le terminal en python (RG)


 * Tâches à effectuer
 * Tutoriel pour l'apprentissage (QF)
 * Documentation des routes (AG)
 * Faire une documentation de description des descripteurs (QF, RG)
 * Popup connexion + regler problème bouton + tutoriel Angular + formation (HF)
 * Pages admin (stats, données, formations) (AA)

Sprint Review 09/02

 * Démo de la version 0 de l'application web :
 * Demo v0 du back-end
 * Demo v0 du font-end : Non terminé bug encore présents non connecté avec le back-end.
 * Deep-learning en trois étapes
 * Texte to vectors : réalisé
 * CNN
 * Prédiction avec réseaux hyper-connecté
 * Rétrospective du sprint :
 * User Story non terminée car ajout de sous-taches au cours du sprint.
 * Le chef y rage parce ça marche pas et qu'elle veux écrire du code!!!!
 * Problème d'installation de la clé

Sprint Planning 12/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * US2 : Définir des formats de données
 * US5 : Etude des modalités de documents et de texte brut
 * US6 : Rechercher des données pertinentes
 * US10 : Rédiger la charte graphique
 * US37 : Concevoir la BDD
 * US38 : Maquette IHM
 * US39 : Trouver des données pour remplir notre BDD
 * US40 : Créer architecture Back-End
 * US42 : Présentation des algorithmes de recommandation


 * Choix des users stories pour le sprint 2
 * US41 : Créer architecture Front-End (continuer)
 * US4 : Mettre en place SonarQube
 * US19 : Pré-traiter les offres
 * US21 : Préparer la base d'apprentissage
 * US43 : Choisir l'hébergeur
 * US44 : Comparaison TensorFlow cloud et TensorFlow en local
 * US45 : Définir les méthodes de l'API
 * US46 : Préparer la soutenance mi-parcours
 * US47 : Tests unitaires

Daily 13/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian


 * Ce qui a été fait
 * Installations pour faire tourner le back, mise en forme du Excel de la base d'apprentissage (RG)
 * Continuer le Front-End
 * Lien offre-formation via des services (HF)
 * Page Admin données + logique derrière (AA)
 * Commencer la mise en place de SonarQube (AG)
 * Prétraitement des offres (QF)
 * Mettre en forme les offres (Taille fixe)


 * Difficultés
 * Utilisation de service pour la logique du Front-End (AA)


 * Tâches à effectuer
 * Automatiser les runs SonarQube (AG)
 * Lancer la construction des descripteurs des offres (Word2Vector) (QF)
 * Voir M. Besacier (tous)
 * Compléter l'implémentation des méthodes de l'API (RG)
 * Continuer le Front-End
 * Logique de connexion (HF)
 * Utiliser les services + Page formations de l'admin (AA)

Daily 14/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian


 * Ce qui a été fait
 * Rajouter des méthodes dans le Back-End (RG)
 * Front-End
 * Finir des pages et commencer le service de connexion (HF)
 * Finir les pages admin et modification de la page mes offre (AA)
 * Finit le pré-traitement des offres, débuter le traitement de la base d'apprentissage (QF)
 * Terminer la mise en place de SonarQube automatisée, commencer recherche pour tests-unitaires (AG)


 * Difficultés
 * Définir la manière de donner la même taille à tout les textes (QF)


 * Tâches à effectuer
 * Front-End : Finir le service de connexion (HF)
 * Recherches test-unitaires et mise en place (AG)
 * Back-End: continuer l'implémentation des méthodes (RG)
 * Traitement de la base d'apprentissage (QF)
 * Installer la clé Intel Movidius (AA)
 * Comparaison TensorFlow cloud et en local (AA)

Daily 16/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian


 * Ce qui a été fait
 * Review du back-end : changer les noms de la BDD (RG)
 * Finir l'architecture du front (HF)
 * Finir la rédaction du code de pré-traitement des offres (QF)
 * Recherches Tests unitaires et mise en place (AG)
 * Installer le logiciel pour la clef (AA)
 * Tutoriel TensorFlow CNN (AA)
 * Difficultés
 * Changer les noms a tout cassé (RG)


 * Tâches à effectuer
 * Tests unitaires et documentation du code (QF, AG)
 * Sélectionner un hébergeur (HF)
 * Tutoriel/Doc TensorFlow (AA, HF)
 * Installer la clé (AA)
 * Corriger le back-end (RG)

Sprint Review 16/02

 * Ce qui a été fait
 * Archi Back & Front terminées :D
 * Clé installée


 * Rétrospective du sprint
 * On avait prévus moins que ce que l'on pouvait faire donc on en a rajouté en route
 * Implémentation non terminée des requêtes back mais ce n'est pas grave
 * Tests unitaires = grosse charge mais une seule personne dessus et des problèmes
 * Une tache encore en test mais c'est normal du a la mise en place difficile des test unitaires.

Le prochain sprint va être clé !

Sprint Planning 26/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * US4 : Mettre en place SonarQube
 * US41 : Créer architecture Front-End
 * US43 : Choisir l'hébergeur
 * US44 : Comparaison TensorFlow cloud et TensorFlow en local
 * US46 : Préparer la soutenance mi-parcours
 * Ce qui a été reporté
 * US19 : Pré-traiter les offres (en Test)
 * US21 : Préparer la base d'apprentissage (en implémentation)
 * US45 : Définir et implémenter
 * US47 : Tests unitaires
 * Choix des users stories pour le sprint 3
 * US20 : Créer et entrainer les réseaux de neurones sur la base d'apprentissage
 * US22 : Déployer la back-end sur un/des serveur(s)
 * US23 : Déployer la base de donnée sur un/des serveur(s)
 * US49 : Automatiser les tests unitaires

Daily 27/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * US45
 * (HF) : Connexion, déconnexion et inscription
 * (RG) : Fonction pour ajouter des équipes dans la BDD, test de fonctions, ajout de fonction pour récupérer les formations associées à une offre
 * US20
 * (QF) : Etudier le projet de l'année dernière pour la prédiction (ils utilisent RNN)
 * (AA) : Installation de TensorFlow
 * US47 (AG) Travail sur la BDD pour les tests unitaires
 * Difficultés rencontrées
 * (HF) Hachage du password, déconnexion (màj du booléen)
 * (AA) Installation de Cuda sans succès
 * Ce qui est à faire
 * (HF) : Continuer les fonctions de connexion/déconnexion sur le back-end. Recherches pour la mise en place de Jenkins pour le serveur
 * (QF) : Continuer le tutoriel pour l'apprentissage multiclasses
 * (RG) : Continuer les fonctions dans le back-end (API)
 * (AG) : Conitnuer sur les test unitaires (création de la BDD)
 * (AA) : Recherche pour la prédiction multiclasses avec nombre de classes non fixé. Tutoriel TensorFlow CNN.

Daily 28/02
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane, Qianqian
 * Ce qui a été fait
 * (AG) Tests unitaires on avance dans la mise en place de BDD spécifique aux tests unitaires
 * (RG) Finir l'implémentation des méthodes de l'API
 * (QF) Continuer les recherches : Trouvé un tutoriel avec Word2Vec, CNN, multiclasses
 * (HF) Transféré les fonctions de connexion, inscription, déconnexion à partir du projet de l'année dernière et installation d'Apache sur la machine serveur
 * (AA) Complété le pré-traitement des offres
 * Difficultés rencontrées
 * RAS
 * Ce qui est à faire
 * Réunion pour déterminer ce que nous allons implémenter pour l'apprentissage et la prédiction de formations (en utilisant CNN)
 * Réunion tests unitaires
 * (HF et RG) Review de code
 * Implémentation de CNN

Daily 01/03
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Qianqian, Romane (retard)
 * Ce qui a été fait
 * (QF) Commencé l'algorithme d'apprentissage
 * (AG) Fin de mise en place de BDD spécifique, Début d'automatisation du lancement
 * (HF) Recherches sur les hyper-paramètres, intégration du préprocessing au serveur, tentative de mise ne place d'adresse non dynamique pour le serveur
 * (AA) Continuer le préprocessing pour en changer le format et le compléter
 * (RG) Documentation du code et travail sur l'apprentissage
 * Difficultés rencontrées
 * (QF) Erreur de lecture (indices des tableaux en python)
 * (HF) OIP qui ne marche pas et problèmes d'encodage
 * (AA) Panne machine
 * (RG) Installation de python et tensorflow cassées
 * Ce qui est à faire
 * (RG) Corriger l'installation et commenter
 * (QF) Correction de bugs
 * (AG) Automatiqation tests SonarQube
 * (HF) Serveur
 * (AA, HF) Correction encodage preprocessing, Préprocessing depuis la BDD

Daily 02/03
Présents : Alicia, Antoine, Héloïse, Romane
 * Ce qui a été fait
 * (AG) Mettre en place les tests unitaires automatiquement avec Travis et couverture de code avec SonarQube
 * (RG) Réparation des installations sur son PC, commenter le code
 * (HF, AA) Enregistrement des offres prétraitées dans la BDD
 * Difficultés rencontrées
 * (HF) A tout cassé l'installation du serveur
 * Ce qui est à faire
 * (HF, AA) Finir la préparation de la base d'apprentissage
 * (AG) Finir l’automatisation des tests. Faire de la review et du test
 * (AA, AG) Extraction du texte des pdf
 * (RG) Commenter du code, Créer et entraîner la base d'apprentissage

Sprint Planning 05/03

 * Ce qui a été fini
 * US21 : Préparer la base d'apprentissage
 * US47 : Tests unitaires
 * US49 : Automatiser les tests unitaires
 * Ce qui a été reporté
 * US19 : Pré-traiter les offres (en Test)
 * US20 : Créer et entrainer les réseaux de neurones sur la base d'apprentissage
 * US22 : Déployer la back-end sur un/des serveur(s)
 * US23 : Déployer la base de donnée sur un/des serveur(s)
 * US45 : Définir et implémenter les méthodes de l'API
 *  Choix des user-stories pour le sprint 4

Daily 06/03
Présents : Alicia, Antoine, Cécile, Héloïse, Romane
 * Ce qui a été fait
 * (HF, AA) Debugging et travail connexion back-front
 * (RG,QF) Debugging et mise en forme du code
 * (AG) Tests unitaires du prétraitement et de l'API (dbManager)
 * (QF) Modification de code pour le stockage du modele


 * Difficultés rencontrées
 * (RG) Problème d'arborescence sur son PC


 * Ce que nous allons faire
 * (QF) test de la fonction dans eval.py
 * (HF) Système de connexion front-end (et éventuellement entrer les offres)
 * (AG) Mise en forme du fichier Pstage et récupération de données puis soutient front-end
 * (RG) Continuer la récupération des données pour l'apprentissage dans la BD et mise en forme du code en fonction.
 * (AA) Front-End : Ajout/Suppression d'une formation et suppression d'une offre.

Daily 07/03
Présents : Alicia, Antoine, Cécile, Héloïse, Romane
 * Ce qui a été fait
 * (RG) Repris le code train pour le mettre sous forme de fonction pour qu'il puisse être appelé. Accès à la BDD.
 * (QF) Testé eval et crée une route pour générer des prédictions. PAs encore testé.
 * (AG) Mise en forme des données et modification de la fonction init
 * (HF) Fait la connexion (back et front). Préparé pour les prédictions. Tenté de déployer le front.
 * (AA) Fait la récupération des formations AVEC les contacts (front et back)


 * Difficultés rencontrées
 * (HF) N'as pas ouvert le port qu'il faut sur sa box.


 * Ce que nous allons faire
 * (HF, AA) Review de code et implem front-end
 * (RG) Fonctions statistiques
 * (AG) Recherches pour les lancement de l'apprentissage à heure fixe dans la nuit
 * (QF) Tester les fonctions de prediction et routes + W2V avec le voc français de Google.

Daily 08/03
Présents : Alicia, Antoine, Cécile, Héloïse, Romane
 * Ce qui a été fait
 * (RG) Finit l'eval, rechangé le nombre de classes en train, revue code de Cécile, fonctions dans routes.
 * (QF) Review code de Romane, téléchargement d'un modèle de prétraitement.
 * (AG) Vu comment relancer le serveur toutes les nuits.
 * (HF) Continué le lien back-front, corrigé le serveur (Jenkins), installation de TensorFlow.
 * (AA) Continué le front pour l'admin.


 * Difficultés rencontrées
 * RAS


 * Ce que nous allons faire
 * (QF) Preprocessing avec le voc français
 * (AA, RG) Fonctions de recherche d'offre, d'upload de fichiers
 * (HF) Correction de code et prédiction dans le front, paramètres du compte
 * (AG) Traitement des données

=Autres réunions=

Réunion Skype du 06/02
Présents: Didier Donsez, Alicia, Antoine, Cécile, Héloïse, Romane
 * Points Abordés
 * Avancement du projet et tâches effectuées
 * Discussion sur la récupération des données
 * Mise en garde sur l'ontologie (mots de même sens mais exprimés différemment) pour la constructions de nos descripteurs de fichiers

Soutenance de mi-parcours 14/02
Présents: Didier Donsez, Bernard Tourancheau, Alicia, Antoine, Cécile, Héloïse, Romane


 * [[Media:RICM5_2017_2018_DeepLearning_mi-parcours.pdf|Slides]]


 * Points abordés
 * Notre avancement
 * Notre planning
 * Remarques sur la présentation de notre avancement


 * Remarques
 * Utilisation de Swagger ?

Réunion du 30/01
Présents: Gérard Pollier, Lucas Bisognin, Alicia, Antoine, Cécile, Romane
 * Points Abordés
 * Présentation du projet Disrupt'Campus
 * Conseils sur la gestion de projet
 * Besoins pour le projet
 * Associer une offre à plusieurs profils
 * Apprentissage à partir des descriptions de compétences des formations
 * Facilité d'utilisation de notre application
 * Actions
 * Livrer le SRS : Vendredi 02/02 à 17h
 * Livrer le product back-log : Lundi 05/02 à 14h

Réunion du 14/02
Présents: Gérard Pollier, Lucas Bisognin, Alicia, Antoine, Cécile, Héloïse, Romane


 * Points abordés
 * Collecte des données
 * Ce que nous avons
 * Les actions pour avoir plus de données
 * IAE
 * INP
 * DLST
 * GEM
 * Les types de données nécessaires
 * Avancement du projet
 * Front-End
 * Conception IHM
 * Gestion de projet


 * Actions
 * Contacter les responsables de filières pour les données (Disrupt campus)
 * Envoyer le format de données (AA) Aujourd'hui
 * Penser à relancer les clients/profs
 * Demander les notes des stages (AA)

Réunion du 30/01 pour présentation de TensorFlow vs DeepLearning4j
Présents: Alicia, Antoine, Cécile, Romane
 * Points Abordés
 * Pertinence de TensorFlow, DeepLearning4j et PyTorch pour notre projet
 * QF : Présentation [[Media:Comparatif_Frameworks_DeepLearning.pdf|Slides]]
 * Choix de conserver TensorFlow, plus adapté aux projets d'innovation (plus grande communauté)

Réunion du 06/02 pour présentation des algorithmes de recommandation
Présents: Alicia, Antoine, Cécile, Héloïse, Romane
 * Points Abordés
 * Filtrage collaboratif
 * Comparaison entre les offres et toutes celles de la base pour trouver la plus proche
 * Similarité entre la formation de la plus proches et des autres pour prédire une solution
 * Trop long à lancer pour nos exigences de performance
 * Association Rule-based
 * Calcule des règles logiques à partir de la base d'apprentissage
 * Prédiction plus rapide par la suite
 * QF : Présentation [[Media:Algo_Recomm.pdf|Slides]]
 * Choix d'utiliser la méthode Association Rule-based