Real Time Subtitles 2017-2018

=Le projet en quelques mots= L’objectif de notre projet de fin d'étude et l'amélioration et la poursuite d'un projet d'anciens RICM5 ayant pour but la réalisation d'un logiciel de sous titres en temps réel.

=L'équipe et leurs rôles=


 * ALLARD Estelle : Project Manager
 * BROCHIER Aymeric : Developer
 * COCHINHO Louis : Scrum Master
 * DALLE Oriane : Developer
 * FERRERA Alexandre : Lead Developer
 * RIVOAL Alice : Developer

=Gestion de projet= Choix des outils :


 * Gitlab : pour l'implémentation, le versionnage, gestion de projet et déploiement
 * Google drive : pour le travail en collaboration et le partage de documents (arbre des tâches, BDD ...)

=SRS=

Accès au SRS

=SCRUM=

Sprint 1 - Du 29/01/18 au 04/02/18

 * Définition des rôles
 * Mise en place du projet pour tous les membres du groupe(Gitlab, récupération du code, installation des technologies)
 * Création de la page AIR pour la tenue de journal
 * Prise de contact avec les anciens RICM5 responsables du projet ainsi que les enseignants concernés

---


 * Tests du logiciel actuel et listage des bugs
 * Appropriation du code
 * Remplissage du backlog
 * Proposition backlog et attente de retours enseignants concernant les idées proposées
 * Test du logiciel sur le serveur OVH à nouveau actif
 * Test de suivi de cours à plusieurs
 * Organisation de Git -> création des branches de développement
 * Observation du code

---


 * Séance de management de projets innovants
 * Rédaction d'une [[Media:Fiche_synthetique.pdf|fiche synthétique]] de présentation du projet
 * Mindmapping - Réflexion autour du sujet [[Media:Mindmap1.png|première étape]]
 * Choix des tâches prioritaires (surtout IHM, car attente de retours enseignants pour attaquer l'ajout de fonctionnalités)
 * Affectation de certaines tâches à chacun
 * Amélioration IHM, correction couleurs incohérentes, ajout de nouveaux boutons
 * Réflexions et maquettage de la page d'accueil
 * Rencontre envisagée avec L. BESACIER et F. PORTET au sprint 2

---


 * Daily meeting du [[Media:Daily01_02.pdf‎|1er février 2018]]
 * Réponse de M BESACIER : Rencontre mardi prochain (9h15)
 * Discussion commune concernant la réponse de M BESACIER sur le backlog
 * Avancement des tâches de chacun

Sprint 2 - Du 05/02/18 au 11/02/18

 * Daily meeting du [[Media:Daily05_02.pdf‎|5 février 2018]]
 * Tentative de résolution de bug : Erreur 503 -> slides ne s'affichent plus, l'application crash lors de l'ajout d'un cours

---


 * Réunion avec Laurent BESACIER et François PORTET le [[Media:Meeting06_02.pdf‎|mardi 06 février 2018]]
 * Partage des nouvelles tâches
 * Veille technologique sur les autres possibilités de détection vocale :
 * https://translator.microsoft.com
 * https://lecture-translator.kit.edu/#/
 * https://www.voicebase.com/


 * Daily meeting du [[Media:Daily06_02.pdf‎|6 février 2018]]
 * Répartition des nouvelles tâches

---


 * Séance de management de projets innovants
 * Mindmapping - Mise à jour de la carte [[Media:Mindmap2.png|deuxième étape]]
 * Rédaction et préparation d'un [[Media:Pitch.pdf|pitch]] concernant notre produit
 * Idée de génération d'un QR code pour la fin du pitch QRcodehttp.png
 * Avancement :
 * déploiement
 * choix de langue
 * Enregistrement voix
 * page d'accueil et informations d'utilisation

---
 * Réunion visio
 * Didier Donsez
 * Salle air
 * 9h10
 * [[Media:CR08_02.pdf‎|Compte rendu]]

Sprint 3 - Du 12/02/18 au 18/02/18
-- --
 * Daily meeting du [[Media:Daily12_02.pdf‎|12 février 2018]]
 * Remarque : Fermeture du serveur OVH en mai 2018
 * Préparation soutenance de mi-parcours
 * Classification des différentes tâches envisagées (regroupement par groupes de tâches semblables)
 * Rédaction SRS
 * Réunion de suivi Laurent BESACIER
 * Mardi 13 février 2018
 * 9h15
 * [[Media:Reunion13_02.pdf‎|Compte rendu]]
 * Shooting photo
 * Soutenance mi-parcours
 * Mercredi 14 février 2018 rose.jpeg
 * 8h00 à 8h30
 * [[Media:slides_miparcours.pdf‎|Slides de mi-parcours]]
 * Daily meeting du [[Media:Daily14_02.pdf‎|14 février 2018]]
 * Veille technologique de l'existant
 * Daily meeting du [[Media:Daily16_02.pdf‎|16 février 2018]]

Texte d'origine : "Notre application est conçue pour aider les étudiants en situation de handicap ou d'origine étrangère. Le but est de retranscrire en temps réel ce que l'enseignant dit grâce à des sous titres du discours fait par celui-ci. De plus, un aspect collaboratif est mis en place, les élèves présents dans la salle ont la possibilité d'éditer en temps réel les sous titres si ceux-ci sont erronés."

-
 * 2h de management de projets innovants
 * Découverte d'outils permettant la gestion des risques et la budgétisation du projet
 * [[Media:matrice_risques.pdf‎|Matrice des risques]]
 * [[Media:budgetisation_RTS.pdf‎|Budgétisation de notre projet]]

Sprint 4 - Du 19/02/18 au 25/02/18
Vacances /!\


 * Préparation séance de management du 26/02/18


 * définir un rôle transversal (coordinateur/leader, chargé de la relation client, chargé de la relation école, chargé du respect des deadlines...)
 * ALLARD Estelle : Coordinateur/Leader
 * BROCHIER Aymeric :
 * COCHINHO Louis : Chargé du respect des deadlines
 * DALLE Oriane :
 * FERRERA Alexandre : Chargé de qualité
 * RIVOAL Alice :
 * déterminer 2 compétences associées à mettre en œuvre tout au long du projet
 * noter au fur et à mesure (jusqu'à la séance de communication interpersonnelle) la façon dont vous opérez individuellement ainsi que le processus de travail mis en œuvre collectivement.

Sprint 5 - Du 26/02/18 au 04/03/18

 * Séance de management de projet - 4h
 * Débat : l'objectif étant de montrer la non objectivité et la difficulté à trouver un consensus
 * Reflexions et rédaction concernant [[Media:orga_groupe.pdf‎|l'organisation de groupe]]
 * [[Media:Schema_management.png‎|Schema]]
 * Réunion François PORTET
 * Jeudi 1er mars 2018
 * 9h15
 * [[Media:CR_01mars.pdf|Compte rendu]]
 * Daily meeting du [[Media:Daily_01mars.pdf|1er mars 2018]]

Sprint 6 - Du 05/03/18 au 11/03/18

 * Rédaction du dossier de management stratégique
 * Réflexions sur le microphone adéquat à utiliser pendant l'expérimentation


 * Daily meeting du [[Media:daily_03mars.pdf|06 mardi 2018]]
 * Préparation de la séance de test
 * Rédaction du protocole
 * Préparation du questionnaire étudiant
 * Réunion avec Monsieur PORTET
 * Vendredi 9 mars 2018 - 9h15
 * Ordre du jour : Expérimentation
 * [[Media:CR_meeting_09mars2018.pdf|Compte rendu]]
 * Réunion de debrief d'avancement de projet avec Monsieur Donsez
 * Vendredi 9 mars 2018 - après midi
 * [[Media:CR_meetingDonsez_09mars2018.pdf|Compte rendu]]

Sprint 7 - Du 12/03/18 au 18/03/18

 * Rendu du rapport de management de projets innovants - Mardi 13 mars 2018
 * Finition du dossier - 2h
 * [[Media:dossier_management.pdf | Rendu de dossier]]
 * Séance beta test le mardi 13/03 - 10h15 - Laurent BESACIER
 * [[Media:protocole_test.pdf | Protocole]]
 * Questionnaire pré-séance de test :
 * [[Media:questionnaire_pre.pdf | Questionnaire pré-séance]]
 * [[Media:bilan_pre.pdf | Résultats du questionnaire pré-séance]]
 * Questionnaire post-séance de test :
 * [[Media:questionnaire_post.pdf |Questionnaire post-séance ]]
 * [[Media:bilan_post.pdf | Résultats du questionnaire post-séance]]
 * [[Media:bilan_fin_de_test.pdf | Bilan point de vue enseignant]]
 * [[Media:enseignants_questionnaire.pdf | Questionnaire enseignants]]
 * Soutenance le jeudi 15/03 - 13h (50 minutes)
 * Demie-journée RICM vendredi 16/03 à 14h

=Tâches/Backlog=

=Journal= [[Media:bilan.pdf|Bilan du nombre d'heures travaillées]]