RVA Fiche de suivi

'''Lien vers la page principale

{|class="wikitable alternance" |+ Fiche de suivi |- | !scope="col"| !scope="col"| Adèle BERTRAND-DALECHAMPS !scope="col"| Florian POPEK !scope="col"| Zilong ZAHO !scope="col"| Sun BIN !scope="col"| Yacine NDIAYE !scope="col"| Guillaume HAMMOUTI |-

| rowspan="2" | Lundi 23/01/17 | Taches effectuées | | |
 * Création du groupe, choix du sujet
 * Mise en place du Wiki
 * Récupération du projet de l'année dernière
 * Attribution des rôles
 * Création d'un google doc
 * Création du BitBucket
 * Tests de l'application rendue
 * Exploration des assets Unity

|
 * Analyse le projet de 2016

| |- | Problèmes rencontrés |
 * Création du groupe, choix du sujet
 * Récupération du projet de l'année dernière
 * Attribution des rôles

|

|

|

|

|

|-

| rowspan="2" | Mardi 24/01/17 | Taches effectuées | | |
 * Prise de rdv avec les étudiants de l'année dernière
 * Lecture de la doc et rédaction de l'analyse des besoins (existant + fonctionnalitées)
 * Etablissement d'une liste de questions et rdv avec Mr DONSEZ
 * Prise en main de l'outil Trello / établissement des taches (sprint 0)
 * Envoi mail prise de contact Thibaut CORDIER
 * Création et envoi d'un questionnaire pour les PRI
 * Malade

|
 * Analyse le projet de 2016
 * Commencer de coder un demo pour projeter l'écran d'ordinateur au portable

|


 * Lecture de la doc du projet de 2016 et rédaction de l'analyse des besoins (existant + fonctionnalités)
 * Réunion avec Mr Donsez
 * Mise en place du dashboard sur Trello
 * Création Product Backlog et tâches (affection effort via Scrum for Trello)
 * Animation sprint meeting 0
 * Lecture sur la réalité augmentée associée à l'IoT avec Unity: video

|
 * Récupération du projet de l'année dernière
 * Installation de Unity et Visual Studio
 * Prise en main de Unity

|- | Problèmes rencontrés | |
 * Pas d'environnement windows

|

|

|

|

|-

| rowspan="2" | Mercredi 25/01/17 | Taches effectuées | | |
 * Recherche de solution pour ceux qui n'ont pas windows
 * installation de Unity 3D sous ubuntu (résolution petits problèmes)
 * Lancement du projet de l'année dernière, lecture de code
 * Lecture de docs Unity 3D
 * Malade

|
 * Améliorer le demo pour projeter l'écran d'ordinateur au portable

|


 * Résolution problème mémoire windows
 * Installation de Unity
 * Installation de Visual Studio

|
 * Prise en main de Unity 3D
 * Apprentissage du C#

|- | Problèmes rencontrés | |
 * Bugs Unity 3D sous linux --> changement de version, ajustements

|

|

|


 * Problème ouverture du projet après installation de Unity
 * Changer le repertoire par défaut des fichiers temporaires du SSD vers l'autre disque

|

|- | rowspan="2" | Jeudi 26/01/17 | Taches effectuées | | |
 * MATIN : cours MPI --> création d'une fiche résumé du projet et d'une carte mentale
 * APREM Lecture de doc Unity
 * Malade

|

|
 * Cours MPI

|

|- | Problèmes rencontrés |

|

|

|

|

|

|- | rowspan="2" | Vendredi 27/01/17 | Taches effectuées | | |
 * Etude du projet 2016
 * Lecture de docs (Unity 3D, Google VR, WebRTC)
 * Rdv avec Tararaina KLIPFFEL de l'année dernière pour explication des sources
 * Malade

|

|

|
 * Prise en main de Unity 3D
 * Apprentissage du C#

|- | Problèmes rencontrés |

|

|

|

|

|

|- | rowspan="2" | Lundi 30/01/17 | Taches effectuées | MATIN : APREM : seminaire | |
 * Rdv avec Mr DONSEZ
 * Reunion sprint 1
 * Compte rendu du rdv avec les étudiants de l'année dernière : explication des sources aux autre membres du groupe
 * Ecoute présentation webRTC par Zilong
 * Répertoriation des bugs et pb du projet existant
 * Recherche d'un editeur C# et installation de MonoDevelop
 * Création du nouveau projet Unity
 * Mise en place du menu initial (work in progress)

|

| |
 * Debug problème de disque OK + installation de XamarinStudio (alternative Visual Studio faute d'espace)
 * Test nouvelle map pour monde industriel sur Unity
 * Suivi tuto Unity scene
 * Seminaire
 * Tuto Unity : Création d'un FPS

|- | Problèmes rencontrés |

| |
 * Les collisions souris avec les éléments UI se font différemment des collisions usuelles

|

|

|

|- | rowspan="2" | Mardi 31/01/17 | Taches effectuées | |
 * Lecture de docs
 * Tutoriel Unity 3D
 * Recherche d'un nouveau monde 3D et de nouveau models "industriels"

|

|

|

|
 * Tuto Unity : Interaction entre 2 éléments

|- | Problèmes rencontrés | |
 * Pas de wifi campus --> perte de temps + travail depuis chez nous

|

|

|

|

|- | rowspan="2" | Mercredi 01/02/17 | Taches effectuées |

|

|

|

|

|

|- | Problèmes rencontrés |

|

|

|

|

|

|-