Monnaies locales et blockchains

=Blockchain=

=Équipe du projet=


 * Supervisé par : Didier DONSEZ

=Abstract=

Mots clés

 * Blockchain
 * Hyperledger
 * JHispter

=Budget=

=SCRUM=

Une liste plus actualisée des tâches est disponible sur Trello

=Journal=

Sprint 0 - Du 28/01 au 07/02
Mardi 28/01
 * Choix du sujet "Monnaies locales et blockchains"
 * Documentation sur Hyperledger
 * Création des pages air

Mercredi 29/01
 * Documentation sur les Blockchain, Hyperledger et le projet UGAChain 2019
 * Tentative de build du projet UGAChain 2019

Vendredi 31/01
 * Documentation sur Hyperledger et le projet UGAChain 2019
 * Tentative de build du projet UGAChain 2019

Lundi 03/02
 * Attribution de role dans le groupe
 * Documentation sue Hyperledger
 * Réunion avec Didier Donsez
 * Réorientation du projet Monnaies locales vers UGAChain
 * Build du projet UGAChain
 * Analyse des besoins du projet
 * Rédaction du cahier des charges

Mardi 04/02
 * Envoi du cahier des charges
 * Prise de contact avec le groupe de UGAChain 2019
 * Utilisation de UGAChain 2019
 * Documentation pour changement de techno front

Mercredi 05/02
 * Prise en main de UGAChain 2019
 * Documentation pour changement de techno front
 * Analyse des besoins du projet
 * Prise de rdv avec Didier Donsez

Jeudi 06/02
 * Management
 * Réunion avec Didier Donsez
 * Identification plus précise des besoins du projet
 * Attribution de nouvelles taches

Vendredi 07/02
 * Initialisation de la mise à jour d'hyperledger vers 2.0 (documentation)
 * Tentative de changement de techno pour le front (Angular -> VueJS)
 * Documentation sur le generateur

Sprint 1 - Du 10/02 au 14/02
Lundi 10/02
 * Annulation du changement de framework front
 * Maquette pour nouvelle interface
 * Tentative de mise à jour d'hyperledger
 * Tentative de build le generateur JHipster blockchain

Mardi 11/02
 * Mise à jour d'hyperledger (wip)
 * Création du nouveau front (wip)
 * Problème de compatibilité du generateur avec la nouvelle version de JHipster

Mercredi 12/02
 * Premier resultats concluants pour la mise à jour d'hyperledger
 * Avancement du front (drag & drop feature - WIP)

Jeudi 13/02