Fiche de suivi - Gestionnaire de packages

Voici la Fiche de suivi du Projet 2017 : Gestionnaire de package.

Page d'accueil du projet

= Équipe =
 * Rémi Gattaz
 * Germain Lecorps (Chef de Projet)
 * Thibaut Nouguier
 * Régis Ramel (Scrum Master)

= Avancée du projet =

Lundi 23 janvier
Travail de groupe :
 * Formation du groupe
 * Réflexion sur le sujet avec M. Donsez
 * Envoi d'un mail explicatif à M. Palix et M. Danjean pour prise de rendez-vous
 * Premières réflexions sur une solution de gestion de package

Mardi 24 janvier
Travail de groupe : Rémi Gattaz, Germain Lecorps et Thibaut Nouguier : Régis Ramel :
 * Réponse aux enseignants
 * Design de la structure de l'application
 * Travail sur la doc sur les repository Debian
 * Travail sur le Wiki

Mercredi 25 janvier
Travail de groupe :
 * Entretiens avec M. Palix et M. Danjean pour préciser les exigences du projet, discuter des différentes possibilités et de ce qu'il est possible / intéressant de faire.
 * Formalisation des objectifs du projet.

Jeudi 26 janvier
Travail de groupe : Rémi Gattaz et Thibaut Nouguier : Germain Lecorps: Régis Ramel :
 * Première séance de MPI : Description du projet, définition des rôles, exercice de map minder
 * POC de création de package et d'application d'un fix
 * Travail sur le Wiki : SRS
 * Envoi de la définition du sujet aux enseignants
 * Constitution d'une liste de mail des enseignants pour obtenir la liste des outils nécessaires en RICM
 * Envoi de la demande de recensement des outils requis en RICM

Lundi 30 janvier
Travail de groupe :
 * Choix des technologies : Debian + langage de script.

Mardi 31 janvier
Travail de groupe :
 * Discussion pour le choix des langages : Python et Shell.
 * Conception de la structure détaillée de l'application

Thibaut Nouguier :
 * Création d'un repository local avec des packages Debian basiques (Reprepro)
 * Installation des paquets Debian depuis le repository local
 * Sécurisation du repository via des clés RSA

Rémi Gattaz :
 * Recherches sur Reprepro
 * Utilisation de Reprepro dans un container docker (pour environnement de dev)
 * Interview par les étudiants PEIP

Régis Ramel :
 * Mise au propre de la structure de l'application
 * Travail sur le Wiki : Conception de l'application
 * Travail sur le SRS : Fonctionnement de l'application

Germain Lecorps :
 * Préparation de l’environnement de développement Web

Mercredi 01 février
Thibaut Nouguier :
 * Recherches complémentaires sur l'utilisateion de reprepro
 * Simulation d'un cas d'utilisation avec reprepro en utilisant des clés GPG (master key, signing key, encryption key)

Rémi Gattaz :
 * Recherches sur Aptly
 * Utilisation de Aptly dans un container docker (pour environnement de dev)

Régis Ramel :
 * Travail sur la structure de l'application
 * Travail sur le Wiki
 * Installation de Netbeans pour HTML5/Javascript

Germain Lecorps :
 * Maquettes de l'interface Web

Jeudi 02 février
Travail de groupe :
 * Deuxième séance de MPI : Exercice de Brainstorming, exercice de pitch

Rémi Gattaz et Thibaut Nouguier :
 * Définition des actions du Controleur et de l'API

Thibaut Nouguier :
 * Travail sur la base de données MySQL

Rémi Gattaz :
 * Définition des routes offerte par l'API du contrôleur dans le backend - documentation

Germain Lecorps :
 * Formation Angular

Vendredi 03 février
Rémi Gattaz et Thibaut Nouguier :
 * Mise en place du scrum (définition des user stories et des tâches)

Rémi Gattaz :
 * Ajout des user stories et des tâches dans le wiki
 * Création du tableau scrum sur github

Germain Lecorps :
 * Formation Angular.js

Lundi 06 février
Travail de groupe :
 * Troisième séance de MPI : Matrice de risques et Coût du budget
 * Revue de sprint, définition des objectifs du sprint 2

Rémi Gattaz :

Germain Lecorps :

Thibaut Nouguier :

Régis Ramel :
 * Travail sur le wiki : (Fiche de Suivi, Scrum, MPI)
 * Travail sur le sprint Scrum
 * Création d'un nouveau projet Angular
 * Push du projet Angular sur GitHub
 * Travail sur un modèle de projet Angular (liens vers d'autres pages)

Semaine 4 : 13/02 - 19/02
Travail réalisé :

Semaine 5 : 20/02 - 26/02
Travail réalisé :

Semaine 6 : 27/02 - 05/03
Travail réalisé :

Semaine 7 : 06/03 - 12/03
Travail réalisé :

Semaine 8 : 13/03 - 19/03
Travail réalisé :