ECOM RICM5 Groupe6 2017 - Fiche de Suivi

<<< RETOUR

{|class="wikitable alternance" |+ Fiche de suivi |- | !scope="col"| !scope="col"| Alicia AUBERTIN !scope="col"| Aymeric BROCHIER !scope="col"| Ahmed NASSIK !scope="col"| Boris ODIEVRE !scope="col"| Vincent TURRIN |-

| colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| Préparation de sprint |- | rowspan="2" | Mardi 26/09/17 | Taches effectuées | style="width: 225px;" | | style="width: 225px;" | | style="width: 225px;" | | style="width: 225px;" | | |- | Problèmes rencontrés |
 * Analyse des scénarios et extraction d'arbres des tâches
 * Autoformation sur Angular 4
 * Analyse de scénarios et extraction d'arbre des tâches
 * Installation docker sur ma machine perso
 * Test JHipster dans un container docker
 * Autoformation sur Angular 4
 * Réalisation d'arbre des tâches à partir des scénarios
 * Installation Jhipster
 * Formation sur Jhipster
 * Génération d'un premier site à l'aide de Jhipster
 * Réalisation d'arbre des tâches à partir des scénarios
 * Installation Jhipster
 * Création fiche de suivis WikiAir
 * Première prise de contact avec le client
 * Analyse scénarios + arbre des tâches
 * Formation utilisation/compréhension JHipster : Gateway/JHipster Register/Microservices
 * Formation utilisation Docker

| |
 * Génération JHipster : connection admin/user

|

|

|- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 0 |- | rowspan="2" | Mardi 03/10/17 | Taches effectuées | | | | | |- | Problèmes rencontrés |
 * Analyse des scénarios et extraction d'arbres des tâches
 * Réflexion sur l'architecture Système et création du SAS
 * Rédaction du DCS
 * Analyse de scénarios et extraction d'arbre des tâches
 * Diagramme de contexte V1
 * Reflexion en groupe sur la séparation en micro-services
 * Réalisation d'arbre des tâches à partir des scénarios
 * Réalisation d'un product backlog
 * Réalisation d'arbre des tâches à partir des scénarios
 * Etude des micros service en liens avec notre projet
 * Analyse scénarios + arbre des tâches
 * Conception du site : définition des microservices -> SAS

|

|

|

| Difficultés à définir l'architecture en microservices : manque d'expérience. Commentaire DD : lire http://microservices.io/patterns/microservices.html et démarrer incrémentalement par 1 micro-service. Vous bâtirez votre cathédrale plus tard. |- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 1 |- | rowspan="4" | Mardi 10/10/17 | rowspan="2" | Tâches à réaliser | colspan="6" style="text-align: center; background-color:lightgray;"| Présenter l'audit 1 - Besoins |- | | | | | |- | Taches effectuées | | | |
 * Plannification des futurs sprints
 * Formation Angular
 * Formation Leaflet (Commentaire DD : voir ce lien)
 * Formation SpringBoot
 * V1 back-end
 * Mise en place icescrum
 * Formation SpringBoot
 * V1 back-end
 * Autoformation Angular 4
 * Début de planification des sprints
 * Formation Leaflet
 * Formation SpringBoot (Beans, cycle de vie, scope...)
 * Assistance a la mise en place de la v1
 * premier contact avec le client
 * Implémentation de toutes les users story dans Iscrum
 * installation docker
 * début formation angular

| |- | Problèmes rencontrés |
 * Mise en place de la V1 du site avec : registre, gateway, un seul microservice, front-end non modifié. Entités à terminer.
 * Projet opérationnel sur Github après modification des .gitignore.

|

|

Problème de mise en place du compte AWS (Carte bancaire)

|

|

|- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 2 |- |rowspan="3" | Mardi 17/10/17 | Tâches à réaliser | | | | | |-|- | Taches effectuées | |
 * Front-end pour la V1
 * Front-end pour la V1
 * Hébergement de l'application
 * Front-end pour la V1
 * Hébergement de l'application
 * Autoformation Angular 4
 * Fin de planification des sprints
 * Formation Leaflet
 * lien entre Angular et Leaflet

| |
 * Formation Swagger.
 * Réalisation d'un début d'API pour un microservice.


 * Mise à jour icesrum
 * formation angular
 * installation Angular, Jhipster

|
 * Mise en place serveur AWS Amazon gratuit
 * Mise en place de Jenkins afin d'automatiser le build à chaque modification Git

|- | Problèmes rencontrés | |
 * Difficultés à commencer le front-end (en attente du back-end)

|

|

| |- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 3 |- | rowspan="3"| Mardi 24/10/17 | Tâches à réaliser | | | | | |- | Taches effectuées | | |
 * Push l'image docker sur Dockerhub (automatiquement avec Jenkins en fin de build) ne fonctionne pas (+personne ne semble avoir eu le problème)
 * La VM Amazon semble saturer au moment du build (de n'importe quel des composants de la web app)
 * Dockeriser l'application ne fonctionne pas (je ne sais pas exactement pourquoi encore)
 * Front end V1
 * Maquette IHM
 * Diagramme UML
 * Front end V1
 * Slides pour audit 2
 * Back-end paiement
 * Diagrammes UML
 * Front end V1
 * Slides pour audit 2
 * Continuer le déploiement et comprendre les problèmes
 * Mettre en place de manière propre le début de BDD pour que les autres puissent bosser (notamment sur le front-end)
 * Front end V0 : recherche de course selon différents paramètres.
 * Maquette IHM
 * Slides pour audit 2
 * Diagrammes de sequences


 * Diagrammes de séquence, vues physiques
 * Page UML du wiki
 * Documentation payement

|

| |- | Problèmes rencontrés | |
 * Remettre en place la BDD propre (à partir d'un .jdl)
 * En passant à 2Go de RAM et sur un serveur AWS EC2, Amazon Linux, ça tourne. Ca consomme pas mal de RAM et c'est limite.
 * https://imgur.com/a/EaoMc : la consommation du gateway, registre, et seul microservice.
 * Routage des pop-up
 * Connexion avec le back-end et utilisation d'un fonction de recherche de course
 * Difficultés à gérer les profiles différents (bénévole/organisateur) et les fonctionnalités possibles.

|

|

| |- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 4 |- | rowspan="2" | Mardi 07/11/17 | rowspan="2" | Tâches à réaliser | colspan="6" style="text-align: center; background-color:lightgray;"| Présenter l'audit 2 - Conception |- | | | | | |- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 5 |- | Mardi 14/11/17 | Tâches à réaliser | | | | | |- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 6 |- | Mardi 28/11/17 | Tâches à réaliser | | | | | |- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 7 |- | Mardi 05/12/17 | Tâches à réaliser | | | | |
 * Il faut que l'on upgrade la VM, les 1Go de RAM semblent poser problème
 * Application Web
 * Application mobile
 * Formation
 * Application mobile
 * Formation
 * Application mobile
 * Formation
 * Mise en place requêtes personnalisées JPA en cours
 * 5h sur update de la BDD, requêtes impossibles à effectuer dans le gateway après l'update, toujours pas résolu.
 * Circuit d'une course
 * Geolocalisation
 * Circuit d'une course
 * Geolocalisation
 * Geolocalisation
 * Temps de passage
 * Roadbook
 * Temps de passage
 * Roadbook
 * Roadbook
 * Benevoles
 * Roadbook
 * Finalisation appli web
 * Roadbook
 * Roadbook

|- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SPRINT 8 |- | Mardi 12/12/17 | Tâches à réaliser | | | | |
 * Publication de classements
 * Finalisation appli web
 * Préparation présentation finale
 * Publication de classements
 * Finalisation appli web
 * Préparation présentation finale
 * Publication de classements
 * Finalisation appli web
 * Préparation présentation finale
 * Publication de classements
 * Finalisation appli web
 * Préparation présentation finale
 * Publication de classements
 * Finalisation appli web
 * Préparation présentation finale

|- | colspan="7" style="text-align: center; background-color:green;"| SOUTENANCE FINALE - 19/12 |-