PROJET-INFO5 2022 GenderedNews

= Le projet =


 * Présentation du projet

= L'équipe =


 * Mathilde AGUIAR (chef de projet)
 * Oumaima HAJJI (srum master)
 * Rokiatou Dite Rose SIDIBE

= Journal =

Sprint 0 – Du 27/01 au 01/02
Jeudi 27/01


 * Présentation des projets
 * Constitution des équipes

Sprint 1 – Du 02/02 au 09/02
Mercredi 02/02


 * Première réunion via zoom avec François Portet et Ange Richard :
 * Présentation du projet et des tâches à mettre en place


 * Création du Trello Kanban et définition des tâches

Du Jeudi 03/02 au Mardi 08/02

Travail en autonomie pour chacune de nous.
 * Lecture du rapport de stage de Nhat Quang HO
 * Découverte de quelques fonctions de l'API de SpaCy
 * Découverte du code sur le repo Gitlab
 * Découverte de l'annotateur DocAnno
 * Recherche d'une alternative à MetaBase

Sprint 2 – Du 09/02 au 16/02
Mercredi 09/02


 * Réunion zoom avec les porteurs :
 * Présentation de l'alternative trouvée à Metabase, Apache Superset
 * Réception d'un dump de la base de données actuelle pour réaliser des tests avec notre nouvelle solution
 * Création d'un site web sur le server du LIG
 * Réception d'une liste des médias sources à inclure dans nos analyses

Du Jeudi 10/02 au Dimanche 13/02
 * Réalisation de premiers tests avec Superset (création de base de données avec des fake data, création de requêtes, de graphes et de dashboards)
 * Écriture de scripts pour ajouter quelques nouvelles sources médiatiques

Lundi 14/02


 * Réunion zoom avec Ange Richard :
 * Discussion autour de l'interface de Metabase existante
 * Présentation d'un premier aperçu des exemples réalisés avec Superset
 * Discussion des problèmes autour de la non-gestion des bases de données NoSQL par Superset

Mercredi 16/02
 * Réunion avec les porteurs :
 * Présentation d'un premier aperçu des exemples réalisés avec Superset à TOUS les porteurs
 * Validation de la solution d'un intermédiaire SQLite/Postgre entre Superset et MongoDB
 * Résolution des problèmes d'accès au site web sur le server du LIG

Vendredi 18/02
 * Soutenance de mi-parcours

Samedi 19/02 au Mardi 01/03

Interruption pédagogique


 * Travail en autonomie
 * Première implémentation

Sprint 3 – Du 16/02 au 02/03
Mercredi 02/03


 * Réunion avec les porteurs : Annulée, compte-rendu par mail uniquement.

Sprint 4 - Du 03/03 au 09/03
Mercredi 09/03


 * Réunion avec les porteurs :
 * Don de l'accès à la totalité des données annotées de DocAnno
 * Accès réparé au server Lig bastillon
 * Discussion autour de nos idées de scripts NER
 * Discussion sur les catégories à attribuer pour les articles

Sprint 5 - Du 10/03 au 17/03
Mercredi 16/03


 * Réunion avec les porteurs :
 * Discussion des points à aborder pendant la soutenance
 * Discussion sur les scripts NER et les performances
 * Envoi d'un document référençant toutes les sources ajoutées.

Jeudi 16/03


 * Merge final de toutes nos branches
 * Test final de toute notre nouvelle architecture
 * Configuration du déploiement du site original avec l'incorporation de nos graphiques superset
 * Terminer le rapport et la présentation