Fiche de suivi - utbyte

ECOM 2016-2017 : UTBYTE

= Avancée du projet =

Semaine 1 : 12/09 - 18/09
Travail réalisé :
 * Choix de projet
 * Création du groupe

Semaine 2 : 19/09 - 25/09
Travail réalisé :
 * Création du questionnaire de besoins utilisateurs
 * Evaluer des questionnaires

Semaine 3 : 26/09 - 02/10
Travail réalisé :


 * Mise en place des outils de gestion de projet(trello, slack)
 * Partage des tâches
 * Création du repository GitHub

Semaine 4 : 03/10 - 09/10
Travail réalisé :


 * Prise en main de glassfish
 * Création du modèle de base de donnée
 * Prise en main de EJB

Semaine 5 : 10/10 - 16/10
Travail réalisé :
 * Création de base de donnée
 * Création de EJB
 * Création de la première page d'accueil
 * Réalisation du modèle de tâche
 * Préparation de soutenance conception

Semaine 6 : 17/10 - 23/10
Travail réalisé :
 * Soutenance conception
 * Révision des différents pointes évoqués par les enseignants durant la soutenance

Semaine 7 : 24/10 - 30/10
Travail réalisé :
 * Mise en place des outils d'intégration(Maven, Jenkins)
 * Mise en place d'un serveur du test
 * Création du container docker, glassfish

Semaine 8 : 31/10 - 06/11
Travail réalisé :
 * Mise en place des serveurs de production
 * Mise en place Haproxy
 * Création des pages html (détail, offres )

Semaine 9 : 07/11 - 13/11
Travail réalisé :
 * Création des pages (ajouter des produits, ajouter des clients, login)
 * Réalisation du API REST et du Swagger

Semaine 10 : 14/11 - 20/11
Travail réalisé :
 * Cookies
 * Mise en place Grafana, influxDB avec docker
 * Ajouter des fonctions sur API REST
 * Mise en place S3 serveur

Semaine 11 : 21/11 - 27/11
Travail réalisé :
 * Mise en place Mysql-Cluster
 * Migration vers une application single-page avec AngularJS
 * Configuration docker
 * Création des Docker file pour des container application

Semaine 12 : 28/11 - 04/12
Travail réalisé :
 * Correction du bugs de mémoire insuffisante sur le serveur de test
 * Réalisation de téléchargement de images sur S3 serveur
 * Intégration des parties indépendantes

Semaine 13 : 05/12 - 11/12
Travail réalisé :
 * Intégration des parties indépendantes
 * Correction des bugs css, html, javascript
 * Inter-connection des tous les serveurs