Scrum - Site d'annonces

Voici la fiche de suivi des sprints Scrum du projet ECOM 2016-2017 : Site d'annonces.

Page d'accueil du projet

= Équipe =
 * NOUGUIER Thibaut (Chef de projet)
 * RAMEL Régis (Scrum Master)
 * HATTINGUAIS Julian
 * NIOGRET Edwin

= Sprints Scrum =

Objectif initial :
Réaliser tous les documents livrables :
 * Dossier de Conception Système
 * Analyse des besoins
 * Maquette
 * SRS
 * Diagramme UML
 * Modèle de tâches
 * Scrum

Réalisation :
Lundi 03/10 : Mardi 04/10 : Lundi 10/10 : Mardi 11/10 : Jeudi 13/10 :
 * Travail sur la conception UML (Contexte, Diagramme de composants)
 * Travail sur le modèle de tâche
 * Travail sur la maquette
 * Mise au propre des diagrammes UML
 * Travail sur la maquette
 * Travail sur le dossier de conception système
 * Travail sur la maquette
 * Travail sur le dossier de conception système
 * Travail sur la maquette
 * Travail sur le diagramme d'entités
 * Travail sur le dossier de conception système
 * Travail sur la présentation de conception (18/10)

Revue de sprint
Livrables rendus à temps SRS incomplet mais bien avancé

Compte rendu de la présentation :
 * Besoin de renseigner la démarche de conception
 * Expliciter la maquette
 * Adopter une démarche qualité pour historiser les mises à jour des modèles (tâches, maquette)

Objectif initial :
Réaliser l'image docker (Priorité : élevée) Ajouter la démarche de conception dans la documentation (Priorité : moyenne)
 * Réaliser le dockerfile
 * Tester l'image docker
 * Tester le déploiement sur Amazon

Revoir les maquettes suite à la présentation de conception (Priorité : basse)
 * Expliciter l'interaction entre les pages

Réalisation :
Mardi 25/10 : Travail sur les images Docker Documentation de la démarche de conception

Revue de sprint:
1eres images docker crées (MySQL, Glassfish)

Le déploiement Amazon n'a pas été effectué

La partie démarche de conception a été renseignée sur le wiki conformément aux retours de la présentation de conception