ECOM RICM5 Groupe3 2017

Cette page wiki a pour but de détailler l'avancement du travail sur le projet eCOM du groupe 3 de la promotion 2017-2018 de RICM. Le projet eCOM a pour but de développer une application de commerce en ligne par groupe de 5 étudiants. Il regroupe une partie Système ainsi qu'une partie IHM qui seront toutes les deux détaillées sur cette page.

=Résumé du projet=

Notre projet de eCOM s'appelle MySpectacle. Le but est de mettre en oeuvre un site internet servant à réserver en ligne des places de spectacle. Notre site doit proposer toute une panoplie de spectacles que l'utilisateur doit pouvoir trier en fonction de ce qu'il souhaite voir, du lieu, de la date...

Organisation github du projet

=L'équipe=

Pour mener à bien ce projet l'équipe est composée de :


 * BECHER Hervé : Développeur (Spécialité sécurité)
 * DALLE Oriane : Scrum Master
 * GEOURJON Anthony : Chef de projet, Lead Developer (Spécialiste OpenShift, Docker).
 * LACHARTRE Denis : Développeur Frontend (JSP, Twitter Bootstrap)
 * SAVARY Rémi : Développeur (JavaEE, Wildfly)

=Ressources =


 * L2 : [[Media:DCS_Myspectacle.pdf | DCS‎]]
 * L9 : Planning
 * L18 : [[Media:Soutenance_10_Octobre_MySpectacle.pdf | Slide audit 1]]

=Les tâches prioritaires =

Voici les tâches que nous souhaitons implementer en premier lieux :


 * Permettre à l'utilisateur de consulter toutes les offres de spectacle
 * Permettre à l'utilisateur de réaliser une recherche large (avec une seule contrainte)
 * Permettre à l'utilisateur de réaliser une recherche affinée (avec plusieurs paramètres)
 * Permettre à l'utilisateur de connaître le nombre de places restantes pour le spectacle
 * Permettre à l'utilisateur de connaître le nombre de places restantes dans les différentes zones de la salle
 * Permettre à l'utilisateur de gérer son panier (Ajouter des places et/ou en enlever)
 * Permettre à l'utilisateur de payer en ligne
 * Permettre à l'utilisateur de choisir son mode de récupération des billets

=Partie IHM=

Cette partie a pour but de décrire l'aspect de l'application web, elle détaillera l'approche utilisée afin de développer notre interface. On y trouvera pour qui elle est développée, dans quel but et dans quel contexte.

Les utilisateurs visés

 * Lien vers notre questionnaire


 * L3 : [[media:Réponse_sondage_myspectacle.pdf | Toutes les réponses au sondage]]

Analyse des données
Ici nous allons reprendre les point du sondages qui nous ont parut intéressant pour le projet

Fréquence de commande de billet


Une grande partie des utilisateur ne commande que peu souvent de billet en ligne. Ce fait montre que l'utilisateur ne va pas venir régulièrement passer des commande en ligne, il n'y aura donc pas d'apprentissage au fur et à mesure des utilisations. Il faut donc que notre interface soit fluide et intuitive.

Plateformes utilisés


On voit très clairement que les utilisateurs préfère utiliser leur ordinateur que d'autres plateformes pour passer des commande de billet en ligne.

Temps passé sur un site de billetterie en ligne


La aussi on voit très clairement que les utilisateurs passent le moins de temps possible pour passer leur commande. Cela peut provenir du fait qu'ils savent déjà quel spectacle ils souhaitent aller voir. Il faut donc encore une fois que notre interface de recherche soit clair et efficace pour permettre aux utilisateurs de trouver leur bonheur au plus vite. Pour les utilisateurs qui souhaitent prendre plus de temps pour chercher un spectacle il faut aussi leurs laisser une possibilité de recherche plus large.

Point essentiel d'un site de billetterie en ligne


Enfin on voit sur ces résultats que les utilisateurs attendent beaucoup de l'interface de recherche ainsi que de la possibilité de modifier leur commande et payer en ligne. Ils sont moins intéresser par les propositions de spectacles à venir.

Analyse de l'existant
Afin de mieux appréhender l'interface utilisateur de notre application nous avons regardé ce que font les sites existants actuels. Dans un premier temps nous avons fait une analyse site par site afin d'y identifier les differences. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'ils sont tous articuler de la même manière. Nous allons faire un résumé des points relevés :


 * La page d'accueil met en avant les spectacles en cours. On y retrouve différentes catégories comme Coup de cœur, Top vente ou encore Actualité, A ne pas manquer
 * On retrouve sur chaque page d'accueil une bar de recherche (plus ou moins élaboré) ainsi qu'une bar permettant de choisir une catégorie, les categories peuvent être le type de spectacle ou le type d’événement.
 * Les bars de recherches peuvent être simple, comme un moteur de recherche, et l'ajout de filtre se fait par la suite
 * On peut aussi trouver directement un encadré permettant de faire une recherche détaillée dès la page d'accueil

Cas d'utilisation


=Partie système=

Cette partie aura pour but de détaillé notre avancé d'un point de vue technique et d'exposer les technologies utilisés. On y trouvera aussi l'architecture du projet et les problèmes rencontrés.

Architecture du projet


=SCRUM=

Cette partie à pour but de presenter le travail effectué chaque semaine par l'équipe

Sprint 1 : du 19 septembre au 25 Septembre

 * Découverte du sujet
 * Définition des rôles
 * Rédaction des différentes tâches à réaliser
 * Brainstorming autour des technologies à utiliser durant le projet
 * Liste de tâches à effectuer

Rétrospective Sprint 1
Nous avons pris connaissance du sujet et des attentes du site. Nous avons fais un brainstorming et les idées retenus ont été validés par tout le monde. Le brainstorming à aussi permis de mettre plusieurs idées pour d’éventuelles extensions. Nous avons pu mesurer l'ampleur du travail à réaliser et des technologies à maîtriser puis utiliser.

Sprint 2 : du 26 septembre au 3 Octobre

 * Commencement de la redaction du Dossier de Conception Système (DCS)
 * Préparation d'un questionnaire d'évaluation des besoins
 * Réalisation d'un arbre de tâches
 * Début de mise en place de l'architecture du projet
 * Réalisation de l’architecture de la base de données
 * Création d'un diagramme de cas d'utilisation
 * Début d'analyse de l'existant

Rétrospective sprint 2
Bonne répartition des tâches, chacun à su faire sa part de travail. Globalement le travail à bien avancé sauf le DCS qui s'est révélé plus complexe et long que prévue à rédiger.

Sprint 3 : du 4 Octobre au 9 Octobre

 * Finition du diagramme de cas d'utilisation
 * Elaboration du Dossier de Conception Système (DCS)
 * Analyse du questionnaire
 * Analyse de l'existant
 * Préparation de la première présentation

Rétrospective sprint 3
L’analyse du questionnaire nous a permis de bien comprendre les attentes des utilisateurs et d'affiner nos idées sur le fonctionnement du site. Grâce à cela nous avons pu bien avancer la partie conception.

Sprint 4 : du 10 Octobre au 16 Octobre

 * Réunion de groupe post-soutenance
 * Définition d'un planning détaillé pour le client
 * Définition claire des rôles pour la suite du développement -> séparation en un binôme front-end, un autre back-end et un développeur plus autonome qui gérera le déploiement et l'administration des outils tout en aidant les binômes si besoin
 * Choix d'une charte graphique pour le front-end
 * Essai de mise en place l’intégration continue
 * Réalisation des schémas système (architecture et diagramme de classe)

Rétrospective sprint 4
Avec la soutenance, ce sprint à été moins intense avec notamment beaucoup d'autoformation et la fin de la conception.

Sprint 5 : du 17 Octobre au 23 Octobre

 * Premier embryon d'application fonctionnelle
 * Génération squelette projet avec Generjee
 * Front-end
 * Page d’accueil
 * Réalisation d’éléments fixes de l'IHM (header, navbar, footer)

Rétrospective sprint 5
Generjee a été un peu difficile à prendre en main. Il y a vraiment peu de documentation. Le code généré est un peu obscure car il y a énormément de classes et les liens entre elles sont parfois peu évidents.

Sprint 6 : du 24 Octobre au 30 Octobre
https://github.com/ECOM-MySpectacle/docker-MySpectacle
 * Back-end
 * Développement des fonctions d'insertions de l'API
 * Insertions du jeu de données dans le système
 * Formation AngularJS
 * Déploiement continu
 * Intégration circleci https://circleci.com/gh/ECOM-MySpectacle
 * Hébergement dockerfile :
 * Déploiement AWS

https://hub.docker.com/r/geourjoa/docker-myspectacle/

Rétrospective sprint 6
Le déploiement continu à connu divers retard lié à des problèmes sur AWS et le manque de doc sur Circle CI

Sprint 7 : du 31 Octobre au 6 Novembre (Prévisions)

 * Soutenance 2
 * Préparation soutenance
 * Slides
 * Back-end
 * Gestion panier
 * Front-end
 * Première version du front-end

Sprint 8 : du 7 Novembre au 13 Novembre (prévisions)

 * Soutenance 2
 * Discussion post-soutenance et
 * Back-end
 * Réservation spectacle fonctionnels
 * Ecriture des tests unitaires
 * Front-end
 * IHM de recherche et de sélection de spectacle
 * Correction de l'IHM en fonction des retours de la soutenance

Sprint 9 : du 14 Novembre au 20 Novembre (prévisions)

 * Mise en place du serveur de mail
 * Développement des fonctions liées au mail
 * Tests fonctionnels
 * Front-end
 * version 2

Sprint 10 : du 21 Novembre au 28 Novembre (prévisions)

 * Back-end
 * Paiement à la banque fonctionnelle
 * Génération et envoi des mails fonctionnels

Sprint 12 : du 28 Novembre au 5 Décembre (prévisions)

 * Mise en place du proxy HAProxy
 * Mise en place d'outils de monitoring
 * Grafana
 * InfluxDB
 * Telegraph

Sprint 14 : du 12 Décembre au 19 Décembre (prévisions)

 * Soutenance finale
 * Préparation soutenance
 * Slides