Scrum - Site d'annonces

Voici la fiche de suivi des sprints Scrum du projet ECOM 2016-2017 : Site d'annonces.

Page d'accueil du projet

= Équipe =
 * NOUGUIER Thibaut (Chef de projet)
 * RAMEL Régis (Scrum Master)
 * HATTINGUAIS Julian
 * NIOGRET Edwin

= Sprints Scrum =

Objectif initial :
Réaliser tous les documents livrables :
 * Dossier de Conception Système
 * Analyse des besoins
 * Maquette
 * SRS
 * Diagramme UML
 * Modèle de tâches
 * Scrum

Réalisation :
Lundi 03/10 : Mardi 04/10 : Lundi 10/10 : Mardi 11/10 : Jeudi 13/10 :
 * Travail sur la conception UML (Contexte, Diagramme de composants)
 * Travail sur le modèle de tâche
 * Travail sur la maquette
 * Mise au propre des diagrammes UML
 * Travail sur la maquette
 * Travail sur le dossier de conception système
 * Travail sur la maquette
 * Travail sur le dossier de conception système
 * Travail sur la maquette
 * Travail sur le diagramme d'entités
 * Travail sur le dossier de conception système
 * Travail sur la présentation de conception (18/10)

Revue de sprint :
Livrables rendus à temps

SRS incomplet mais bien avancé

Compte rendu de la présentation :
 * Besoin de renseigner la démarche de conception
 * Expliciter la maquette
 * Adopter une démarche qualité pour historiser les mises à jour des modèles (tâches, maquette)

Objectif initial :
Réaliser l'image docker (Priorité : élevée) Ajouter la démarche de conception dans la documentation (Priorité : moyenne)
 * Réaliser le dockerfile
 * Tester l'image docker
 * Tester le déploiement sur Amazon

Revoir les maquettes suite à la présentation de conception (Priorité : basse)
 * Expliciter l'interaction entre les pages

Réalisation :
Mardi 25/10 :
 * Travail sur les images Docker
 * Documentation de la démarche de conception

Revue de sprint :
1eres images docker crées (MySQL, Glassfish)

Le déploiement Amazon n'a pas été effectué

La partie démarche de conception a été renseignée sur le wiki conformément aux retours de la présentation de conception

Objectif initial :
Implémenter un EAR complet (Priorité : élevée) Produire une première version du site (Priorité : moyenne)
 * Serveur MySQL
 * Entity Beans
 * Web services

Réalisation :
Mardi 01/11 :
 * Travail sur le serveur MySQL
 * Travail sur les Entity Beans
 * Travail sur le site Web

Mardi 08/11 :
 * Mise en relation du serveur MySQL et des Entity Beans
 * Travail sur les Web services
 * Travail sur le site Web (liste paginée, page d'accueil, login)

Revue de sprint :
L'EAR a été implémenté correctement, la phase de test peut être lancé

Le site n'a pas autant avancé que prévu étant données nos lacunes dans les langages du Web.

Objectif initial :
Tester l'EAR (Priorité : moyenne)

Déployer le site sur les serveurs Amazon (Priorité : basse)

Avancer dans le développement du site Web version du site (Priorité : moyenne)

Réalisation :
Mardi 15/11 :
 * Test sur les Web services
 * Travail sur le site Web

Revue de sprint :
Test de l'EAR

Le site a avancé, il reste à effectuer le déploiement sur Amazon pour pouvoir se consacrer à la finalisation du site.